宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁0104民初9151号
原告（反诉被告）：中联正安消防工程有限公司宁夏分公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路175号。
负责人：白建民，该分公司总经理。
委托诉讼代理人：阮瑶，女，该分公司副总经理。
委托诉讼代理人：刘文卿，男，该分公司法务专员。
被告（反诉原告）：宁夏荣世房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区同心县预海镇建设路。
法定代表人：何占祥，该公司董事长。
委托诉讼代理人：李玉婷，宁夏兴业律师事务所律师。
委托诉讼代理人：马天雄，宁夏兴业律师事务所律师。
原告中联正安消防工程有限公司宁夏分公司（以下简称中联宁夏分公司）与被告宁夏荣世房地产开发有限公司（以下简称荣世公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月16日立案后，根据原告中联宁夏分公司的申请，于2017年8月29日作出（2017）宁0104民初9151号民事裁定，裁定冻结被告荣世公司在宁夏医科大学的债权690997.22元。后被告荣世公司提起反诉，本院依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告中联宁夏分公司的委托诉讼代理人阮瑶、刘文卿，被告荣世公司的委托诉讼代理人李玉婷、马天雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
中联宁夏分公司向本院提出诉讼请求：1.判令荣世公司支付中联宁夏分公司工程款603944.22元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2014年6月10日至款项实际付清之日的利息；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2012年4月16日，北京中联正安消防工程有限公司宁夏分公司（2013年9月6日更名为中联正安消防工程有限公司宁夏分公司）与荣世公司签订《消防安装工程承包合同》一份，约定由中联宁夏分公司承建位于银川市兴庆区水木清苑小区1#、2#楼及地下车库全部消防工程，总价款为1303944.22元。合同约定：在所建工程取得消防验收后，荣世公司应支付全部工程款的95%，保留5%作为质保金，质保期为一年，质保期满后14日内付清全部工程款。合同签订后，中联宁夏分公司按约履行了建造义务，涉案工程于2014年6月10日完成消防竣工验收，2015年6月10日工程质保期届满，但荣世公司未按约履行付款义务，截止2014年1月，荣世公司共计支付工程款700000元，尚欠603944.22元。因荣世公司逾期付款已达三年，故荣世公司除应支付下剩工程款外，还应根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，按照中国人民银行同期同类贷款利率承担逾期付款利息。
荣世公司辩称，第一，对中联宁夏分公司诉请的工程款数额没有异议，但根据税法和发票管理办法的规定，中联宁夏分公司应履行开具建筑业统一发票的附随义务，在中联宁夏分公司未向荣世公司提供等额的建筑业统一发票前，荣世公司有权行使抗辩权。第二，合同约定的交工日期为2012年10月25日，涉案工程实际于2014年6月10日完成竣工验收，中联宁夏分公司存在逾期交工的违约行为，应当支付逾期交工违约金。
荣世公司向本院提出反诉请求：1.判令中联宁夏分公司支付荣世公司逾期交工违约金390000元（按合同总金额的30%主张）；2.反诉费用由中联宁夏分公司承担。事实及理由：荣世公司与中联宁夏分公司于2012年4月16日签订《消防安装工程承包合同》，合同第三条明确约定工程期限自2012年4月30日至2012年10月25日，但中联宁夏分公司直至2014年6月10日才完成涉案消防工程并向荣世公司交付。因中联宁夏分公司迟延交付涉案消防工程近20个月，导致荣世公司整体工程无法交付验收，给荣世公司造成了巨大的经济损失，故提起反诉。
中联宁夏分公司对荣世公司的反诉辩称，第一，尽管中联宁夏分公司所承包的消防工程实际竣工日期与合同约定不一致，但原因和责任不在于中联宁夏分公司。根据合同第三条的约定，工程于2012年4月30日开工，至2012年10月25日结束，但最终以土建及装修进度为准，工程工期为180天。但事实上，监理单位在2012年6月10日才签字同意开工。2012年11月12日，由于平均气温连续8天低于零下5摄氏度，监理单位同意中联宁夏分公司停工，并在《停工报告》上签字盖章确认。2013年5月2日，监理单位批准中联宁夏分公司复工，并在《复工报告》上签字盖章确认。冬季停工期结束后，中联宁夏分公司以最高效率展开施工，工程于2013年8月20日通过了荣世公司委托的检测单位宁夏圆通工程咨询服务有限公司的竣工检测。第二，尽管中联宁夏分公司所承包的消防工程实际竣工日期与合同约定不一致，但中联宁夏分公司不存在违约行为。首先，根据合同第五条关于付款进度的约定，荣世公司应当在合同签订后预付30%的工程款，在喷淋主管道、报警穿线及设备进场后再付30%的工程款，在工程设备安装完成、调试合格后7日内支付25%的工程款，在工程竣工经消防部门检测、验收合格后支付10%的工程款，在质保期满一年后的14日内付清剩余5%的款项。但在合同签订后，荣世公司并未按照合同约定的付款进度向中联宁夏分公司付款，直到合同签订后一年零一个月后才支付第一笔款项400000元，约占合同总价款的30%。同时，根据合同第五条的约定，荣世公司应当按照约定的方式和时间支付工程进度款，如荣世公司未能按时付款，造成的一切后果由荣世公司负责，如影响了工程进度的，则相应顺延工期。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条规定：”发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”因此，基于法律规定和合同约定，结合荣世公司不履行、拖延履行合同义务的事实，中联宁夏分公司不存在违约行为，荣世公司的反诉请求无法律和事实依据。第三，根据民事诉讼法的规定，荣世公司应当对其所提出的主张承担举证责任，如举证不能，应当承担不利后果。荣世公司主张中联宁夏分公司迟延交工20个月，导致整体工程无法验收并给荣世公司造成了巨大经济损失，要求中联宁夏分公司支付违约金390000元。首先，双方合同中并未约定违约条款，荣世公司要求中联宁夏分公司支付逾期交工违约金390000元的反诉请求无合同依据；其次，荣世公司并未举证证明因中联宁夏分公司的原因给其造成的经济损失情况；再次，荣世公司未能举证证明因中联宁夏分公司工程逾期导致其整体工程无法验收。综上，请求依法驳回荣世公司的反诉请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：北京中联正安消防工程有限公司宁夏分公司成立于2010年5月21日，后于2013年9月6日更名为中联正安消防工程有限公司宁夏分公司，公司经营范围为消防设施工程、销售防盗、防火报警设备及消防器材。2012年4月，中联宁夏分公司（乙方）与荣世公司（甲方）签订《消防安装工程承包合同》一份，约定：甲方将银川市兴庆区双医路与永安巷交界处东南角水木清苑1#、2#楼及地下车库消防工程交由乙方进行施工；工程承包范围及内容为：1.水木清苑1#、2#楼自动喷水灭火系统图纸范围内自动喷水灭火系统的供货、安装、调试、验收；2.水木清苑1#、2#楼及地下车库火灾自动报警系统图纸范围内室内管内穿线、报警设备、报警主机的供货、安装、调试、验收；3.水木清苑地下车库图纸范围内补风系统通风机、百叶风口、防火阀的供货及安装，风管的制作、供货及安装；4.地下车库防火卷帘工程图纸范围内防火卷帘、防火封堵、封箱、预卷等的供货、安装、调试、验收；5.水木清苑1#、2#楼及地下车库工程委托具有资质的消防检测公司进行建筑消防设施技术检测；承包方式为包工包料；工程于2012年4月30日开工，至2012年10月25日结束，最终以土建及装修进度为准；合同价款1303944.22元，在施工中如发生变更，经工程部确定，按实际工程量核增核减，增加工程量以分部分项工程量清单与计价表中相应综合单价为准；付款方式为：合同签订后预付30%，喷淋主管道、报警穿线及设备运抵施工现场付30%，工程设备安装完成，调试合格后7日内付25%，工程竣工经消防部门检测、验收合格后付10%，留5%质保金，一年质保期满后14日内一次付清；甲方应按约定的方式和时间支付工程款，由于甲方未能按时支付工程款，所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的，相应顺延工期。该合同未对逾期付款及逾期交工的违约责任进行约定，也未对工程款发票开具事宜进行约定。合同签订后，中联宁夏分公司进场进行了施工。2017年6月5日，荣世公司和中联宁夏分公司共同给宁夏医科大学出具《说明》一份，内容为：”宁夏医科大学：我公司（指荣世公司）代建水木清苑1#、2#楼及地下车库建设工程项目，于2012年4月12日与中联宁夏分公司签订的水木清苑1#、2#楼及地下车库消防安装工程承包合同，合同价款为1303944.22元。该工程已于2014年6月10日通过银川市公安消防支队建设工程竣工验收，2015年4月7日完成工程竣工资料移交工作，2015年6月10日工程质保期满，截止2014年1月，我公司共支付工程款700000元，尚未支付工程款为603944.22元。中联宁夏分公司多次向我公司申请支付，鉴于此种情况，恳请贵单位支付该笔工程款到以下账户。户名：中联正安消防工程有限公司宁夏分公司；开户银行：工行银川福星苑支行；账号：×××。”
本院认为，荣世公司与中联宁夏分公司就涉案的银川市水木清苑1#、2#楼及地下车库消防工程签订的《消防安装工程承包合同》合法有效，双方均应按约全面履行各自的义务。荣世公司认可目前尚欠中联宁夏分公司工程款603944.22元，本院予以确认。关于荣世公司提出的工程款发票问题。首先，依据双务合同的本质，合同抗辩的范围仅限于对价义务。一方不履行对价义务的，相对方才享有抗辩权。支付工程款与开具发票是两种不同性质的义务，前者是合同的主要义务，后者并非合同的主要义务，二者不具有对等关系，一方以另一方未及时开具发票作为拒绝支付工程款的抗辩理由不能成立。本案中，中联宁夏分公司的合同主要义务是对工程进行施工，荣世公司的合同主要义务是支付工程价款，现中联宁夏分公司已经完成了工程施工，荣世公司应支付相应的工程价款。其次，《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》第34条规定：”承包人不履行配合工程档案备案、开具发票等协作义务的，人民法院视违约情节，可以依据合同法第六十条、第一百零七条规定，判令承包人限期履行、赔偿损失等。”据此，荣世公司也可就发票问题另案主张权利。故对中联宁夏分公司要求荣世公司支付工程款603944.22元的诉讼请求，本院予以支持。
关于中联宁夏分公司自2014年6月10日起按中国人民银行同期同类贷款利率主张的逾期付款利息。虽然承包合同中未约定逾期付款利息，但因利息属于法定孳息，当事人可以径行主张。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：”利息从应付工程价款之日计付”，第十七条规定：”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，根据承包合同中关于付款方式的约定，在涉案工程经消防部门检测验收合格后，荣世公司应支付至工程总价款的95%，剩余5%的质保金65197元（1303944.22元×5%）应于一年质保期满后14日内付清，涉案工程于2014年6月10日通过银川市公安消防支队竣工验收，质保期于2015年6月10日届满，故本院按中国人民银行同期同类贷款基准利率支持538747.22元工程款（603944.22元－质保金65197元）自2014年6月11日起至本判决确定的付款之日的利息，支持65197元质保金自2015年6月25日起至本判决确定的付款之日的利息。
关于荣世公司反诉主张的逾期交工违约金390000元。本院认为，本案承包合同中并未约定逾期交工违约金。关于违约金的适用是依法定还是约定的问题，以1999年《中华人民共和国合同法》的生效为分水岭，我国立法和实务上前后采用了截然不同的原则。在现行《合同法》生效前，违约金的适用具有法定性，当事人并无自由选择的权利。例如：1982年《经济合同法》第35条规定：”当事人一方违反经济合同时，应向对方支付违约金。如果由于违约已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分”。由上述规定可以看出，违约金是当时违约方承担违约责任的法定形式，而且是首要的法定形式，无论当事人是否有违约金的约定，违约金都应适用，只有在违约金不足以弥补损失的情况下，守约方才能另行主张损失赔偿。1999年《中华人民共和国合同法》对违约金的适用原则作出了重大改变，放弃了违约金适用上的法定原则，转而采取约定原则。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：”当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”，这表明，当事人一方违约时，是否适用违约金责任，完全取决于当事人的约定，如当事人约定了违约金，则守约方可以主张违约金，如没有约定违约金，则违约金无适用的余地。根据这一原则，人民法院在审理合同纠纷案件中，如当事人没有约定违约金，则法院不得判决违约方承担违约金。据此，在承包合同中并未约定逾期交工违约金的情况下，荣世公司主张逾期交工违约金缺乏法律依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下：
一、被告宁夏荣世房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告中联正安消防工程有限公司宁夏分公司工程款603944.22元，并按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付其中538747.22元自2014年6月11日起、65197元自2015年6月25日起至本判决确定的付款之日的利息；
二、驳回反诉原告宁夏荣世房地产开发有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费10710元，财产保全费3975元，共计14685元，由被告宁夏荣世房地产开发有限公司负担。反诉案件受理费3575元，由反诉原告宁夏荣世房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 马 云
人民陪审员 顾小红
人民陪审员 张彦坤
二〇一八年二月七日
法官 助理 李 潇
书 记 员 张乐天
书 记 员 张乐天
附：本案适用的相关法律、司法解释
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。