咸阳市渭城区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）咸渭民初字第00410号
原告（反诉被告）贾某某，男。
委托代理人李某某，陕西秦瀚律师事务所律师。
被告（反诉原告）陕西某某装饰工程有限公司。
法定代表人王某某，该公司经理。
委托代理人王某某，该公司员工。
委托代理人张某某，陕西唐都律师事务所律师。
贾某某（反诉被告）诉陕西某某装饰工程有限公司（反诉原告，以下简称某某公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2012年2月15日受理，审理期间，2012年11月18日贾某某申请中止审理，本院口头裁定中止本案的审理。2015年元月13日贾某某申请恢复审理，2015年元月22日本院作出（2012）咸渭民初字第00410号通知，恢复本案的审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，贾某某及委托代理人李某某，某某公司法定代表人王某某及委托代理人张某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
贾某某诉称：某某公司承接了咸阳市毕塬路嘉沣快捷酒店装饰工程，工程承包价680000元。2011年11月5日某某公司将该工程转包给了贾某某，工料全包约定了工程价500000元，增减项目据实结算。贾某某从11月6日起施工，11月8日租赁了脚手架十套、脚手架轮子16个。20天后工程完成一半时，王某某以我的墙面干的不行为由强制赶走了我的墙面工，另叫其他墙面工干活，但因干的不合格，导致后来贴壁纸返工，拖延了工期。12月18日工程进入尾声时，某某公司突然将贾某某和贾某某的员工赶走，2011年12月23日某某公司向嘉沣快捷酒店交工，可某某公司却不给贾某某结账付款。工程款为682993元，某某公司共付给贾某某工程款337180元，扣除某某公司所付地毯款外，尚欠贾某某257483元未付。贾某某无奈诉至法院，请求判决某某公司支付贾某某工程款257483元，并从起诉之日按银行贷款利率计付利息，判令某某公司返还所租赁的脚手架20套及轮子，诉讼费用由被告承担。
贾某某为支持其主张，向本院提交下列证据：
1、2011年11月5日双方签订《工程分包合同》。欲证明双方约定的装修工程范围及价款等内容，其中转包价款为500000元的事实。
某某公司交给贾某某的工程预算表。欲证明合同约定的工程量、材料标准、施工要求等内容，并证明某某公司和嘉沣快捷酒店约定的承包价是680000元的事实。
工程结算单四份和票据。欲证明贾某某完成的工程量合计工程款为643999元的事实。
《脚手架租赁合同》、出租人吴某某身份证复印件及《脚手架租赁合同结算协议》。欲证明贾某某2011年11月8日租赁吴某某台板10块、拉杆10付、12个轮子等租赁物，因无法偿还而向出租方赔偿费用12000元的事实。
2011年11月29日毕塬路工期进度表。欲证明贾某某全面完成了施工任务的事实。
庭审中，贾某某申请证人程某某、张某某、杨某某、韩某某、赵某某、孙某某出庭作证，证明程某某、张某某、杨某某、韩某某、赵某某、孙某某2011年11月分别与贾某某达成协议，在咸阳市毕塬路嘉沣快捷酒店进行施工装修，分别负责贴壁纸、木工吊顶、地面找平、水电工、窗户安装等，施工期间无其他装修队负责嘉沣快捷酒店装修的事实。
某某公司辩称：一、贾某某的起诉状陈述与事实不符。本案讼争的合同包工包料承包价为50万元，此节事实，有双方签订的分包合同为证；贾某某结算款按照682993元计算没有事实依据。
二、贾某某的诉讼请求不能成立。
1、某某公司已经多付款项，贾某某诉称某某公司欠工程款257483元不能成立。本案讼争工程款为50万元，不是68万元。某某公司已经支付给贾某某337180元，此节，双方没有争议，其次，12月25日某某公司替贾某某向西安市未央区博德建材经销部清付了1万元瓷砖款，建设方减项53476元（钢结构项目取消），合同约定，工程增减项目按实计算，该减项项目应从工程总价款内予以扣除；某某公司就贾某某没有完成的工作给程某某、韩某某、赵某某支付的工程款和材料款，地毯85732元，就已经超过了合同约定完工支付475000元的工程款；上述款项共计53万余元。以下多项甩项工程由其他工队完成：壁纸共3300㎡，贾某某有1370㎡没有施工，价款13350元（壁纸5350元＋8000元人工费）；玻璃工程量共350.3㎡，其中266.7㎡×135元=36000.45元是后工程队施工的；地毯甩项85732元；甩项卫生间集成吊顶11200元；甩项灯具、换气扇、安全指示牌、弱电面板、插卡取电13170元、人工费用2500元是后工程队施工的；甩项洗手盆台面、台面底坐11800元、甩项艺术盆、水龙头6600元、都是后工程队安装施工的，甩项一楼进户黑钛门套、玻璃地弹门5800元；甩项吧台6米共计6040元（木工板基层、石材台面，侧面金镜）；需要说明是，室内门49套虽然列入《工程预算表》，最终由建设方自己安装，该项目各方均未施工；上述各项某某公司已经多付给贾某某10万元；贾某某的诉请没有事实依据，不能成立。
贾某某诉称拖欠工人工资、材料款只能证明贾某某在从某某公司多领款项的情况下恶意拖欠农民工的工资；只能证明其行为违法，不能证明某某公司没有支付款项，贾某某的此项诉请不能成立。
2、贾某某第3项诉请要求某某公司返还脚手架20套及轮子不能成立。某某公司从未借过贾某某任何设施；2011年12月4日，新工队已经进入现场施工。2011年11月29日，贾某某已经不辞而别离开施工现场；贾某某诉称2011年12月5日租赁脚手架给某某公司不是事实。门头是某某公司自行施工、自行租赁的脚手架；某某公司与任何工队出借工具均有手续。贾某某借某某公司的电缆线、配电箱等设备都给某某公司出具的有借条。贾某某该项诉请没有事实依据，且无证据证实，该项请求不能成立。
3、工程最终不是贾某某施工的，是由其他工队完成的，贾某某已经延误了工期，给某某公司造成了损失；此节，贾某某在诉状中也承认其延误了工期，其应当承担相应的违约的责任。综上，贾某某的诉讼请求不能成立，依法应当予以驳回。
某某公司为支持其主张，向本院提交下列证据：
1、《毕塬路快捷酒店施工方案》。
2、《工程预算表》。
欲证明贾某某施工的项目及工程量的事实。
3、《材料明细表》。欲证明发包方对施工材料要求的事实。
双方《工程分包合同》。欲证明本案讼争合同承包价50万；包工包料；工期46天2011年11月5日至12月20日的事实。
《保证书》。欲证明贾某某延误工期，经某某公司催促后，2011年11月16日贾某某写出书面保证书的事实。
2011年12月4日《工程预算表》。欲证明贾某某未完成工程量为310000元的事实。
7、2011年12月4日某某公司与侯某某签订的《工程分包合同》及侯某某身份证复印件。欲证明因贾某某离开工地后，为保证按期交工，自2011年12月4日将剩余工程量全部转包给侯某某施工的事实。
2012年1月12日《工程预算表减项》。欲证明该工程应减项53476元的事实。
9、2011年12月29日《毕塬路快捷酒店侯某某工程量结算单》。欲证明经某某公司与侯某某结算工程款为263385元的事实。
《侯某某借款单》5份。欲证明某某公司支付侯某某装修工程款238000元的事实。
11、费用报销单5份。欲证明2011年12月16日至2011年12月21日某某公司支付购买壁纸领款款项5350元；支付程某某人工费8000元，此时是新工程队施工的事实。
12、收据3份及赵某某收条一份。欲证明2011年12月4日至2011年12月23日某某公司支付赵某某购买卫生间钢化玻璃隔墙材料款36000元，此时已经由其他工队施工的事实。
13、收款收据5份。欲证明2011年12月12日至2011年12月23日某某公司支付甩项地毯材料款及人工费85732元的事实。
14、收据3份。欲证明2011年12月12日至2012年1月13日某某公司支付甩项卫生间集成吊顶材料款及人工费11200元的事实。
15、销货清单两份。欲证明2011年12月19日某某公司支付甩项灯具、换气扇、安全指示牌、弱电面板、插卡取电13170元的事实。
16、收据两份。欲证明某某公司支付甩项洗手盆台面、打架子材料、人工费11800元的事实。
17、销售清单。欲证明某某公司支付甩项艺术盆、水龙头及辅料6600元的事实。
18、收款收据。欲证明某某公司支付甩项一楼进户大门材料款（黑钛门套、黑钛地弹门）5800元的事实。
19、收据两份及程功宝收条一份。欲证明某某公司支付甩项吧台（木工板、石材台面、侧面金镜）材料及人工费6040元的事实。
20、韩某某领款单两份。欲证明某某公司支付韩某某甩项灯具、换气扇、安全指示牌、弱电面板、插卡取电人工费2500元的事实。
上述证据并证明从2011年12月4日起由新工队施工；贾某某对上述工程没有施工，由其他工队购买材料并施工；该部分材料、人工费用应当从50万承包款中扣减的事实。
某某公司反诉称：2011年11月5日反诉人与反诉被告签订了《工程分包合同》，将毕塬路快捷酒店部分工程分包给反诉被告施工，约定由反诉被告包工包料，工程总造价为50万元。合同签订后，反诉被告遂安排人员进行施工。在施工过程中，反诉人发现工程进度慢、质量差，提出要反诉被告及时更改，反诉被告表面承诺，事实上一味索要工程款，根本没有能力组织施工，进度极慢，质量依然故我，为了保证工程进度和工程质量，反诉人按照合同约定支付了款项。2011年11月29日，因墙面施工质量太差，反诉人要求反诉被告返工，反诉被告口头答应，索要部分款项后竟然不辞而别；反诉人发现工地无人施工，又找不到反诉被告本人，工期已经耽误，大部分工程没有进行施工，只得另行组织人员将剩余工程做完。反诉被告施工的墙面质量太差，反诉人只得铲除墙面基层，另行施工，给反诉人造成一定的损失。反诉被告擅自离开之后，反诉人另行请人施工，反诉被告却组织民工多次前来以索要工程款、工资为由，多次把施工工地大门锁住，堵门不让施工；我公司多次报警，110出警，我公司强调不欠工程款，派出所协调让反诉人先预付工程款及工人工资，禁止再发生群体性事件，其余账务另行核算，多退少补；反诉人又分几次支付了工人工资。综上所述，反诉人在合同履行期间、已经支付了工程款、反诉被告擅自离开施工现场，由其他施工人与反诉人对工程量进行现场清点，确定工程量，另行施工，反诉人替反诉被告清结反诉被告拖欠的材料款1万元；因建筑面积减少（钢构部分）工程减项；经核算，反诉人给反诉被告多次支付各种款项共103524元。反诉被告曾从反诉人处借配电箱等工具和物品，自行撤离工地时未予归还。请求1、判令反诉被告退还反诉人103524元；2、判令反诉被告偿还借反诉人的配电箱、电缆线、水桶等物品；3、由反诉被告承担本案全部鉴定费、反诉费用。
某某公司为支持其反诉主张，向本院提交下列证据：
1、本案《起诉状》。欲证明某某公司已支付工程款337180元的事实。
2、2011年12月2日贾某某所写《欠条》，2011年12月25日西安市未央区博德建材经销部《证明》，西安市大明宫遗址区某某建材经销部《营业执照》。欲证明贾某某欠瓷砖1万元，该款项由某某公司清付，该款应该由贾某某承担的事实。
3、2011年12月3日《脚手架租赁协议单》。欲证明：某某公司自己租赁的脚手架，没有借用贾某某的脚手架；其要求返还脚手架的事实不存在，请求不成立的事实。
4、2011年11月9日贾某某所写《借条》。证明贾某某借某某公司配电箱一个、电缆线、水桶2个、蹲便器2个、彩条布两块的事实。
5、2012年4月20日咸阳市公安局秦都分局吴家堡派出所《证明》。证明贾某某从2011年11月29日离开施工现场，2011年12月6日前后连续多日到工地闹事，派出所出警制止；经派出所协调，某某公司不得已超付工程款及个人工资的事实。
审理中，本院主持双方当事人进行了举证和质证，某某公司对上述证据1无异议。对证据2、3、4、5不认可，认为证据4与本案无关。合同约定包工包料工程款500000元，工程结算单全部是贾某某个人所写和白条子，不能证明其完成了上述工程量，贾某某未按工程预算表完全进行施工，且从2011年11月29日以后就离开工地，全部未按工期进度表施工。某某公司对证人证言不认可，认为与事实不符。
贾某某对某某公司提交的证据2、4认可，对其他证据均不认可，认为贾某某已经按照工程预算完成施工任务。地毯材料款是40000元，不是80000元。某某公司与候某某的合同是假的，支付的甩项费用是白条，全部不认可，不能证明贾某某未完成施工任务。
贾某某对某某公司提交的反诉证据1认可，对2、4、5真实性认可，对证明问题不认可，认为贾某某2011年12月2日所写《欠条》，恰恰证明贾某某2011年12月2日还在施工。证据5不能证明贾某某2011年11月29日离开施工现场。
针对以上当事人的举证，并经当庭质证，合议庭对证据评议如下：贾某某提交的证据及证人证言能够证明双方存在分包合同，贾某某按照合同进行了施工，工程为包工包料500000元的事实，但贾某某对增项部分未提交有效证据，合议庭对贾某某提交证据中工程结算单四份及证据4、5证明的事实不予确认。某某公司提交的本诉证据1、2、3、4、5、11、12、13、20，反诉证据1、2、4、5能够证明某某公司支付贾某某装修款337180元，代贾某某支付瓷砖、地毯及人工费、材料费计147582元元的事实。某某公司提交的其他本诉证据及反诉证据不能证明所要证明的问题，合议庭不予确认。
依据本院确认证据及当事人认可的证据查明以下事实：
某某公司承接了咸阳市毕塬路嘉沣快捷酒店装饰工程，工程承包价680000元。2011年11月5日某某公司与贾某某签订《工程分包合同》，合同约定甲方（某某公司）将毕塬路嘉沣快捷酒店装饰工程连工带料承包给乙方（贾某某），工程价格为50000元（该款项包含施工人员工资、施工人员餐费、住宿费、加班补助费、意外伤害保险及工程承包人利润等），工期从2011年11月5日至2011年12月20日四十六天，工程项目内容详见预算。并约定进入工地三日后付工程款50000元，工程竣工验收后合格后15日内付工程款95%即475000元，预留5%作为质保金25000，竣工验收一年后付清。合同签订后贾某某2011年11月6日开始施工，期间2011年11月8日贾某某为便于装修租赁了脚手架二十套及轮子。2011年12月18日装修竣工。装修期间某某公司先后支付贾某某工程款337180元，某某公司替贾某某支付地毯款85732元，瓷砖款10000元，壁纸材料及人工费13350元，卫生间隔墙材料及人工费36000元，灯具款2500元，共计支付贾某某装修工程款484762元。
另查明，咸阳市毕塬路嘉沣快捷酒店装饰工程于2011年12月29日交付使用。
本院认为：中华人民共和国建设部《建筑装饰装修管理规定》第十二条规定：“建筑装饰装修工程与主体建筑工程共同发包时，由具备资质条件的建筑施工企业承包，独立发包的大中型建设项目的装饰装修或工艺要求高，工程量大的装饰装修工程，由具备相应资质条件的建筑装饰装修企业承包。”《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”第十六条第一款规定：“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程款。”贾某某无装修施工资质，故而其与某某公司签订的《工程分包合同》无效，但贾某某已履行了合同，该工程已经投入使用，双方约定贾某某承包的装修工程包工包料500000元，某某公司应按照约定向贾某某结算工程款。某某公司已经支付贾某某484762元，下欠15238元应予以支付。对贾某某增项装修项目，因工程结算单仅有贾某某个人签字，不符合证据要件，故而贾某某要求某某公司支付工程款257483元，无证据佐证，本院依法不予支持。贾某某要求某某公司返还脚手架20套及轮子亦无证据佐证，本院依法不予支持。某某公司反诉贾某某退还多付装修款103524元、偿还的配电箱、电缆线、水桶等物品之请求，证据不足本院依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、《中华人民共和国民法通则》第四条、《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款之规定，判决如下：
一、贾某某与陕西某某装饰工程有限公司签订的《工程分包合同》无效。
陕西某某装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付贾某某工程款15238元。
驳回贾某某其他诉讼请求。
四、驳回陕西某某装饰工程有限公司反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5450元，由贾某某承担5000元，陕西某某装饰工程有限公司承担450元。反诉费1185.24元由陕西某某装饰工程有限公司承担。
如不服本判决，可自本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，上诉于咸阳市中级人民法院。
审 判 长 沙咸云
人民陪审员 姚占义
人民陪审员 温 婷
二〇一五年五月八日
书 记 员 葛 祎