广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）兴民初字第1024号
原告来宾市永泰金属有限公司，住所地来宾市长梅路河南工业园B1-2号。
法定代表人：庄文欣，该公司董事长。
委托代理人黄繁平，广西天狮灵动律师事务所来宾分所律师。
委托代理人苏其信。
被告广西恒隆电气开关有限公司，住所地：来宾市河南工业园标准厂房集中区B1-4号。
法定代表人，朱长耕，该公司董事长。
委托代理人李宗乘，男，汉族，1974年3月7日生。
委托代理人卢可勇。
原告来宾市永泰�属有限公司诉被告广西恒隆电气开关有限公司买卖合同纠纷一案，本院2014年4月18日受理后，依法组成合议庭，于2014年7月1日公开开庭进行了审理。原告来宾市永泰金属有限公司及其委托代理人黄繁平，被告广西恒隆电气开关有限公司及其委托代理人李宗乘、卢可勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2013年7月11日，原告与被告签订了一份买卖合同，合同约定“原告向被告购买美式800KV变压器和高压计量柜一套，总价人民币227000元，约定该套设备由被告负责安装、合格验收、通电和合格使用。被告从收到原告2013年7月12日的预付首期安装费用人民币80000元后的一个月内（2013年8月12日）完成安装、合格验收、通电和合格使用等政府相关程序验收手续。付款方式：原告先付订金80000元，同年7月12日预支安装费80000元，安装、验收合格后支付35000元，通电使用后一�月支付余款32000元”。合同签订至今原告已支付被告225000元，但被告收到原告货款后未依约于2013年8月12日前完成变压器的安装、验收、通电等相关手续，造成原告无法正常生产。为此，2013年10月19日原告与被告又签订了补充协议，协议约定“被告必须于2013年11月9日前完成变压器的安装、合格验收、通电使用手续，如被告在该日期前完成以上手续，原告在原合同（2013年7月11日合同）基础上多支付15000元给被告，如被告未能在该日期内完成安装、验收手续，被告需赔偿原告2013年10月至正式通电日期内的经济损失”。补充协议签订后，被告亦未能在2013年11月9日完成变压器的安装、验收、通电手续，直至2013年11月15日原告才能接电进行生产。因被告逾期安装，造成了原告的经济损失，经原告多次要求被告赔偿损失，均遭被告拒绝，为维护原告的合法权益，故向法院提起诉讼，要求被告赔偿原告2013年10月1日至正式通电期间内（2013年11月15日）的租赁发电机组租金11000元、误工费55290元、发电机用油产生的电量价格比正常用电价格增加费用40050元，以上三项经济损失共计106340元。
被告辩称，1、被告不存在违约行为，2013年10月19日原、被告签订的《买卖合约书》中明确约定被告为原告安装的是美式800KVA变压器，但供电部门答复美式变压器不符合安装条件，只有安装欧式800KVA的变压器才可以接电。后经原、被告申请，供电部门才同意安装美式800KVA的变压器，因此原因才导致被告同年11月15日才完成安装、验收、通电手续。2、安装变压器的设计图纸应由原告提供的，但2013年10月19日，原告还没有把安装设计图纸给被告，且原告于同年10月20日才将代买高压计量柜的钱支付给被告，原告以上两种行为直接导致了被告安装、验收延期。3、原告2013年10�至11月15日期间系向其他工厂借电生产，使用发电机发电时间不长，油耗不多，因此原告的租用发电机损失没有这么多。4、被告的迟延安装得到了原告同意，故原告诉请要求被告赔偿相关损失无法律依据。综上，由于原告及供电部门的原因，导致了被告安装、验收、通电工作迟延，故被告不存在违约行为，不应承担违约责任，原告提出的相关损失被告均不予认可。
经审理查明，2013年6月15日，原告欲向被告购买美式800KVA变压器和高压计量柜一套，并支付了订金80000元。2013年7月11日双方正式达成买卖意向，并签订了《买卖合约书》，其中约定“上述变压器及高压计量柜总价值共计227000元。以以下方式支付款项给被告：1、2013年6月15日原告支付订金80000元（已交）。2、同年7月12日原告支付预支首期安装费用80000元。3、待被告变压器安装验收合格后，原告支付35000元。4、�告通电使用一个月后支付余款32000元。被告在收到首期安装费用后一个月内（即2013年8月12日）负责安装、验收合格”。但被告未能在约定期间内完成变压器的安装、验收合格手续。为此，原、被告又于2013年10月19日在原《买卖合约书》空白处签订了补充协议，约定“被告需于2013年11月9日前完成变压器安装、验收、合格通电使用手续。如被告在该日期内完成相关手续，原告愿意在原合约书（2013年7月11日）总价值基础上增加15000元。如被告不能在该日期内完成相关手续，被告需赔偿原告2013年10月至完成通电时的相关经济损失（由原告提列）”。2013年11月15日来宾市兴宾区供电公司通知原告安装的美式800KVA变压器经验收合格，符合电网运行条件，可以接电使用。至此，原告才能正常使用电力生产。
另查，被告于2013年6月15日收到原告支付的80000元、7月12日收到80000元、9月�到35000元、10月收到30000元，被告共计收到原告支付的2250000元。2013年10月21日原告与谢勇洲（案外人）签订《机械设备租赁协议》，向其租赁300千瓦、150千瓦柴油发动机组各一台，租赁期为17天，租金6000元。同年10月23日原告与杨权威（案外人）签订《发电机组租赁协议》，向其租赁250千瓦柴油发电机一台，租用期为15日，租金共计5000元，租金共计11000元。
以上事实，有原告提供的买卖合约书、收据证明、客户受电工程入网检验结果通知书、发电机组租赁协议、机械设备租赁协议，被告提供的供电方案变更答复通知书、来宾市永泰金属有限公司配电工程施工图及庭审笔录附卷证实。
本院认为，原告与被告于2013年7月11日签订的《买卖合约书》及同年10月19日签订的补充协议系双方当事人的真实意思表示，符合法律相关规定，合法有效，应受法律保护。原、被告应依照合同约定履行相关义务。原告依约向被告支付了订金和安装费共计225000元，但被告未能在合同约定期间内完成安装、验收合格、通电手续，被告辩解系因供电部门要求安装欧式变压器才能验收，且原告未在约定时间内提供设计图纸给被告安装，才导致迟延安装、验收，从其提供的兴宾供电公司给予供电方案变更答复通知书内容及配电施工图并未能证实系原告方原因造成，故应由被告承担违约责任。原、被告签订补充协议后，被告在约定时间内还是未能如期安装、验收发电机，而原告在此期间为了正常生产租赁发电机组进行发电，造成住房损失，因此，原告诉请被告赔偿租金11000元，证据充分，理由成立，本院予以支持。被告延迟安装期间，原告通过向其他工厂借电、租用发动机发电进行生产，原告要求被告赔偿工人的误工损失55290元，本院不予采纳。至于原告要求被告赔偿租用发电机用油产生的电量比正常用电多出的经济损失40050元，因原告未能提供证据证实发电机发电成本与正常用电差价，且缺乏相关认定结果，故其差价计算结果缺乏标准依据，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《中国人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，判决如下：
一、被告广西恒隆电气开关有限公司支付原告来宾市永泰金属有限公司经济损失人民币11000元。
二、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费2420元，由原告来宾市永泰金属有限责任公司承担2170元，由被告广西恒隆电气开关有限公司承担250元。
上述债务，义务人应于本判决生效之日起10日内履行完毕，逾期应加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于来宾市中级人民法院。在上诉期限届满后七日内预交上诉费2420元。款汇：广西壮族自治区来宾市中级人民法院。开户行：中国农业银行来宾分行营业部。账号：14×××00。逾期不交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
审 判 长 韦 润
代理审判员 卢 艳
人民陪审员 秦素英
二〇一四年八月十一日
书 记 员 陈 标
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性�、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。