广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）桂1031民初167号
原告广西日立广日电梯空调销售有限公司。住所地南宁市鲤湾路***号。
法定代表人石智良。
委托代理人宋海佳，男，1984年1月1日出生，汉族，广西日立广日电梯空调销售有限公司百色分公司业务主办，住广西南宁市青秀区。
被告王应德，男，1964年6月6日出生，汉族，商人，住广西隆林各族自治县。
委托代理人凌飞，广西隆葆春律师事务所律师。
原告广西日立广日电梯空调销售有限公司（以下简称广西日立公司）与被告王应德买卖合同纠纷一案，本院于2016年2月4日立案受理。原适用简易程序审理。在诉讼过程中发现不宜适用简易程序，于2016年5月4日转入普通程序审理。原告广西日立公司的委托代理人宋海佳，被告王应德的委托代理人凌飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告广西日立公司诉称，2012年7月19日原告下属百色分公司与被告签订一份《电梯供货合同》，合同编号为：桂供12日立0719。该合同约定由原告下属百色分公司向被告提供日立电梯（中国）有限公司生产的第一批乘客电梯三台6900**元，第二批变频扶梯三台7560**元，两批总价1446000元。合同签订后，百色分公司依照合同履行，将第一批电梯设备运至被告处（隆林县天桥大酒店）进行安装，并于2013年1月25日通过国家有关部门检验合格移交被告投入使用。然而在被告支付583000元电梯款后，经多次催促仍不支付第一批剩余款项。百色分公司于2014年12月10日、2015年12月26日出具电梯设备结算付款通知书交由被告签收，并多次电话催促剩余款，被告毫无反应。被告拒不履行合同约定的付款义务，违反合同约定，根据双方合同第五条违约责任规定，被告应支付每日万分之五的违约金以及剩余款项。特提起诉讼，请求判令被告支付余下电梯款107000元，违约金58582元（从2013年1月25日至2016年1月25日共1095天）。以上各项共计165582元。
被告王应德辩称，原告存在违约行为，应承担赔偿损失及支付违约金的法律责任。原告与被告于2012年7月19日签订了《电梯供货合同》和《电梯安装工程合同》，《供货合同》第二条约定：“供方应于合同签订并收取需方每一批定金后75天内保证该批次货到工地”。《安装工程合同》第二条约定：“乙方进场后30天完工”。被告于2012年7月19日向原告支付了207000元的排产定金，原告依约本应于2012年10月3日前将第一批次的货运到工地，于2012年11月3日前安装完工。但原告于2012年11月25日才将合同约定的货物发给被告，已延迟52天交货，于2013年3月4日正式交付电梯使用，已延迟120天完工。因原告的违约行为，造成了被告巨大的经济损失。原告建造的应德商务综合楼和附属楼为隆林各族自治县成立六十周年县庆的项目，县里要求该项目必须于2012年12月全面竣工。为了及时完成该项目，在原告未及时履行合同造成电梯无法工作运送装修材料的情况下，被告不得不采用人力运输的方式搬运装修材料，为此产生了23万元的经济损失。依据《合同法》第一百一十三条的规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。二、被告曾就原告应赔偿的损失部分要求与所欠货款进行抵消，超出部分由被告给付。被告就原告的违约行为给被告造成的损失多次要求与原告协商处理，用违约损失抵消货款，但原告一直逃避该问题。依据《合同法》第九十九条规定：当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。被告用原告应付赔偿责任的230000元中的107000元与货款抵消后，原告还应赔偿给被告123000元。综上所述，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，原告违约在先，依法应承担违约责任，赔偿被告的经济损失，其诉请的货款从其应赔偿的损失中抵消，不足部分还应补足给被告。请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2012年7月19日，原告广西日立公司下属的百色分公司（以下简称日立百色分公司）与被告王应德签订一份《电梯供货合同》，合同主要内容：一、由日立百色分公司向王应德提供日立牌电梯及扶梯，其中第一批次的电梯为三台，价格为690000元，第二批次变频扶梯三台，价格为756000元，两批次总价1446000元。二、供方应于合同签订并收取需方每一批次定金后75天内保证该批次货到工地。三、合同款支付：第一批次：第一期：合同签订后10日内，需方向供方支付第一批次总价的30%作为排产定金。第二期：需方于货到工地前30天向供方支付第一批次总价的40%提货款。第三期：满足以下条件之一：1、电梯安装完毕，经国家质检部门颁发《电梯验收检验报告》5天内；2、电梯安装完毕，经国家质检部门验收合格，因需方原因未到国家质检部门注册导致不颁发《电梯验收检验报告》15天内；3、因工地安装条件尚不具备或其它非供方原因而不能进行安装达30天；4、电梯安装完毕，因需方不能提供正式电梯专用电源，电梯不能调试，国家质监部门不予检验满30天；5、除不可抗力因素外，非需方原因电梯不能交付验收满30天。需方向供方支付第一批次总价的25%。第四期：第三期项目完成后运行满6个月后3日内支付剩余货款的5%。四、违约责任：1、除不可抗力的原因外，供方不得以本合同约定以外的原因为由推迟交付电梯，如供方未经需方允诺而逾期交付电梯，应向需方支付违约金，违约金额按已支付货款的每日万分之五计算。2、除不可抗力的原因外，需方不得以本合同约定以外的原因为由推迟付款，如需方未经供方允诺逾期付款、结算的，应向供方支付违约金，违约金额按不能付款部分每日万分之五计算。3、需方中途违约退货，无权请求返还定金。任一方因故须延迟交付电梯，应于合同交付期前30日正式行文通知对方后，双方另行协商交付期限。2012年7月19日，原、被告双方另签订有《电梯安装工程合同》，合同约定：乙方（日立百色分公司）进场后30天完工，施工期间如遇停电或甲方（王应德）原因，造成乙方停工，工期顺延。违约责任：1、乙方安装施工无故逾期完工，应向甲方支付违约金，违约金按未付款部分每日万分之五计算。2、甲方逾期付款、结算，向乙方支付违约金，违约金按未付款部分每日万分之五计算，乙方顺延安装完工期。3、如因甲方原因（如相关土建或装修施工迟滞，无正式电源供电梯调试验收等）致乙方不能继续正常施工。逾30天，甲方应准许乙方安装施工人员暂时撤场，并顺延工期，逾期60天，甲乙双方共同协商解决。合同签订后，被告王应德于2012年7月19日向日立百色分公司支付了207000元的排产定金，2012年10月8日，被告王应德又给付了276000元的货款，2013年9月4日，又支付了10万元的货款。总计583000元。2012年11月25日，日立百色分公司将电梯设备交付王应德后安装，2013年3月4日电梯交付使用。因对合同的履行产生矛盾，双方取消了第二批次的货物的交易。2014年12月10日、2015年12月25日，日立百色分公司曾向王应德发出《请款书》，要求尽快按合同约定支付第一批次电梯设备剩余款107000元未果，引发本案诉讼。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护。合同的当事人应当按照合同的约定，全部履行自己的义务。本案中，原告广西日立公司下属的日立百色分公司与被告王应德签订的《电梯供货合同》及《电梯安装工程合同》是双方的真实意思表示，对双方当事人均有约束力。被告王应德作为采购方，应按约定及时交付货款，日立百色分公司作为供货和安装方应按约定及时提供货物并安装交付。按照合同约定，被告王应德应于2012年7月29日前支付207000元的排产定金，于2012年9月3日前支付276000元，但被告王应德于2012年10月8日才给付了276000元的货款，已逾期34天给付，日立百色分公司应于2012年10月3日前将第一批次的货运到工地，于2012年11月3日前安装完工。但日立百色分公司于2012年11月25日才将合同约定的货物发给被告王应德，已延迟52天交货，于2013年3月4日正式交付电梯使用，已延迟120天完工，双方在本案中均存在违约行为，双方均有过错。综合全部案情，双方的过错相当，应各自承担违约责任。
综上所述，原告广西日立公司请求判令被告王应德给付余下电梯款107000元，于法有据，予以支持，要求给付违约金58582元，因双方均存在违约行为，均有过错，且过错相当，故该请求不予支持。被告王应德辩称原告广西日立公司存在违约行为，有事实依据，予以采纳，但要求对方承担赔偿责任并抵销部分货款的主张本院不予支持。依照依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下：
被告王应德于本判决生效后10日内给付原告广西日立广日电梯空调销售有限公司货款107000元；
驳回原告广西日立广日电梯空调销售有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费3611元，由原告广西日立广日电梯空调销售有限公司负担1278元，由被告王应德负担2333元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区百色市中级人民法院。
审 判 长 王高峰
审 判 员 杨梦华
人民陪审员 杨付山
二〇一六年八月四日
书 记 员 许 璐