大连市沙河口区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）沙民初字第1385号
原告（反诉被告）吴广要。
委托代理人梁成昆，辽宁裕景律师事务所律师。
被告（反诉原告）大连锦成建筑装饰工程有限公司。
法定代表人陈德良，总经理。
委托代理人陈雷，辽宁瑾宸律师事务所律师。
原告吴广要与被告大连锦成建筑装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年3月31日受理后，依法组成合议庭，于2014年6月16日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人梁成昆、被告的委托代理人陈雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2010年7月28日，原告与被告签订《劳务承包合同》，约定装修工程合作事宜。2011年7月末，案涉工程完工。2011年9月9日，原告交付给被告1万元质量保证金，2012年3月，原告因被告欠付案涉工程劳务费将被告诉至法院。但因案涉工程保修期未结束，法院对返还该1万元质量保证金的请求未予支持。2013年7月末该工程保修期结束后，原告多次找到被告催要该笔保证金，但被告拒绝给付。因此，要求被告返还质量保证金1万元。
被告辩称，原告施工的工程存在质量问题，质量保证金1万元已由被告全部扣除，故不同意原告的诉讼请求。
被告反诉称，2011年3月24日，被告与位于龙港花园小区一业主签订了室内装修施工合同，约定施工的内容、范围、价款，以及工期等。后被告联系原告，并告知以上内容和具体细节。施工的各项要求以双方签订的《劳务承包合同》中约定为准。《劳务承包合同》明确约定被告将分次分工程进度将工程款交给原告，除第一次被告给付原告1万元启动资金外，其余款项给付的前提是原告必须按照相应阶段完成相应工作，经业主认可并签署“工程验收单”作为回执才能从被告处领取相应款项，才能继续下一步的工作。原告只在第二阶段2011年5月17日“铺贴分项工程验收单”上经业主签字后回执给被告，其余的“电器隐蔽验收单”没有业主认可的签字，原告在没有业主验收的情况下进行了下一步的装修工作，进而出现了工程质量问题，致使业主不满意此次装修，停付装修费。原告的行为违反了合同的约定，造成被告实际损失12万元，根据合同法第107条的规定，原告不履行合同义务或履行义务不符合约定，应当承担违约责任。同时，《劳务承包合同》还明确约定工程队要保证工期按期完成，无故拖延工期，每延期一天按合同金额的6%处以罚款。如遇停水、停电、增减工程量等问题，须填写《延期证明单》，并要求业主签字确认，否则视为无故拖延。工程完工后，原被告双方均要到现场进行验收，并填写《验收合格单》，业主签字后视为完工。原告明知开工、竣工的期限，不仅没有在规定的期间内完工，还一直拖延，至今也没有找业主进行现场签字确认，违反了合同的相关规定，严重违约，被告主张违约金按合同金额的6%收取，考虑到原告要求其农民工执行起来比较困难和他们实际的不容易，结合被告的实际损失，现确定要求原告支付违约金为12万元。
原告反诉辩称，被告反诉的是事实及理由已经在之前的一审二审两次判决中处理，已经不存在反诉的问题。
经审理查明，2010年7月27日，被告与原告签订《劳务承包合同》，双方约定被告负责向原告提供装修工程项目。开工前被告向原告提供经客户确认后的施工图纸及做法说明，并向原告进行设计交底，提供《现场交底记录单》一式两份，双方签字认可。被告负责对工程指定工程监理及指派工程巡检。被告应随时对工地进行抽查，如果被告在抽查中发现原告施工质量不合格或原告未按合同要求、工艺做法、施工程序要求去操作，被告有权对原告进行处罚。被告有权对原告指定装修材料厂家和品牌。被告向原告供料时要办理收料验收手续，不负责办理退料。被告向原告所提供的材料品牌必须有质量保证。被告工程监理或工程巡检有权对原告发出《质量、工期整改单》，并限定整改日期及整改标准。被告接到客户维修通知后应于24小时内通知原告前去进行维修，被告有权要求原告对其给被告名誉及经济上造成的损失进行赔偿，同时有权终止本合同。原告应按合同要求施工，如果工程项目有变更事项，原告必须要及时与被告设计师联系，填写工程变更单，并要求客户签字确认。否则将由原告自行承担因此而产生的一切责任。原告应保证工期按合同规定时间如期完成。原告无故拖延工期，每拖延一天按合同金额6%处以罚款（依此类推），如遇停电、停水、增加工程量等原因，延误了工期，原告必须填写《延期工程单》，并要求客户签字确认，否则视为原告无故拖延工期。原告如果施工质量不合格或未按合同要求、工艺做法施工程序等要求去做，原告对由此产生的一切后果自行承担责任。原告有权要求被告提供设计交底及施工图纸、报价单等一套资料。原告在未征得被告许可情况下，不得跨越被告直接在客户手中收取工程款，一经被告发现，将处以原告所收取的工程款10%罚款，并赔偿由此给被告造成的损失。被告向原告提供施工工程所用材料抵值工程款，并分二次进料，如需再次进料原告需支付被告运输及装卸费，其余部分以现金形式发放，第一次付1000元项目启动资金（瓦、水、电进场后），第二次支付工程款15%（瓦、水、电施工结束，并有业主签字认可的《分项工程验收单》提交给公司工程部后），第三次支付15%（木工施工结束，并有业主签字认可的《分项工程验收单》提交给公司工程部后），第四次支付10%（油工施工结束，并有业主签字认可的《分项工程验收单》提交给公司工程部后），待项目竣工并收回全部款项后30日内，被告对原告进行一次性结算。被告扣除原告工程结算款总额的3%作为工程质量维修金，如工程质量无任何问题并得到被告的认可，在工程保修期结束30日后，被告退还原告全部维修金，工程质量如出现问题，从维修金中扣除维修费，如维修金不足以赔偿，不足部分将由原告负责补足。工程完工后，原、被告及客户要到施工现场进行验收，并填写《验收合格单》，由客户签字认可。被告负责统一供给主要材料品牌，原告凭工程材料单到指定厂家购买材料。被告规定必供材料及部分选供材料应占工程合同总额的35%。工程保修期为两年，保修期内维修费由原告承担。本合同有效期限为两年，自2010年8月1日起至2012年7月30日止。
2011年3月24日，被告与业主汪恒签订《室内装饰装修施工合同》，约定汪恒将位于龙港花园小区四室三厅，建筑面积350平方米房屋发包给被告进行室内装饰装修施工，期限2011年3月26日至2011年7月26日，总日历工期（包括法定节假日）90天。以实际开工日期为准，总工期不变，竣工日期顺延。合同签订后被告将位于龙港花园小区四室三厅，建筑面积350平方米房屋工程交付给原告施工。该工程于2011年7月末完工。
2011年9月9日，原告支付被告1万元质量保证金。该质量保证金被告至今未返还给原告。
上述事实，有原告提供的起诉状、《劳务承包合同》、（2012）沙民初字第1027号民事判决书、（2013）大民终字第74号民事判决书、被告提供的《劳务承包合同》、《室内装饰装修施工合同》、《铺贴分项工程验收单》及双方当事人当庭陈述笔录在案为凭，且经当庭质证和本院的审查，应予采信。
本院认为，《劳务承包合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应按合同约定行使权利、履行义务。合同约定了案涉工程的保修期为两年。案涉工程已于2011年7月末完工，现已过两年保修期，被告所述案涉工程存在质量问题，保修金已经扣除完毕的反驳，事实和法律依据不足，本院不予采信。因此对原告要求被告返还1万元质量保证金的请求，本院予以支持。
关于被告反诉的问题，虽然被告在之前（2012）沙民初字第1027号案件中提起了反诉，但因被告没有缴纳反诉费法院并未处理，因此，本案一并处理。
关于被告主张原告存在违约的请求，本院认为当事人对自己提出的主张有责任提供证据。关于被告因原告在没有经业主验收的情况下私自进行下一步装修工作，出现了工程质量问题，进而导致业主停付工程款，要求原告承担违约责任的主张，大连市中级人民法院对本院（2012）沙民初字第1027号案件作出的二审判决已经认定：《劳务承包合同》约定“甲方（被告）负责对乙方（原告）施工工程制定工程监理及指派工程巡检”和“甲方工程监理或工程巡检有权对乙方发出《质量、工程整改单》，并限定整改日期及整改标准”，而在施工过程中被告没有向原告发出一张《质量、工程整改单》，且被告的公司职员——案涉工程设计师吴忠艺在本院（2012）沙民初字第1027号案件庭审中证明原告完成了其承包的工程，部分《分项工程验收单》没有签字的原因系非原告承包范围的主材未到场而被业主拒签。因此，被告认为的原告在没有经业主验收的情况下私自进行了下一步装修工作，没有事实依据，本院不予采信。此外，大连市中级人民法院对本院（2012）沙民初字第1027号案件作出的二审判决同时确定原告并未无故拖延工期。
关于原告施工工程质量不符合要求，被告因此向原告发出整改通知函，罚款告知函的认定，现被告向法庭提交了“通知函”、“罚款告知单”，原告不认可。本院认为《劳务承包合同》约定了原告如果施工质量不合格或未按合同要求、工艺做法施工程序等要求去做，原告对由此产生的一切后果自行承担责任，被告应对原告存在施工的工程质量不合格或未按合同要求、工艺做法施工程序等要求去做的事实提供证据，被告也只是单方发出工程质量不符和业主要求的“通知函”和予以罚款的“罚款告知单”，原告并不予认可。因此，“通知函”、“罚款告知单”是单方行为，且没有根据，本院不予采信。故对被告要求原告承担违约责任的反诉请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百六十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告大连锦成建筑装饰工程有限公司返还原告吴广要质量保证金1万元；
二、驳回被告大连锦成建筑装饰工程有限公司的反诉请求。
案件受理费50元（原告已预交），由被告大连锦成建筑装饰工程有限公司负担；反诉案件受理费1350元（被告已预交），由被告大连锦成建筑装饰工程有限公司负担。
上述具有给付内容的款项于本判决生效之日起十日内给付。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。
审 判 长 南庆鑫
人民陪审员 杨作仁
人民陪审员 王 芳
二〇一四年七月十四日
书 记 员 王 璐
附
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。