湖南省ＸＸ瑶族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）华法民初字第1786号
原告（反诉被告）：广州金尚晨装饰工程有限公司。
住所地：广东省广州市天河区棠东毓南路5-7号A201号，组织机构代码：58187878-5。
法定代表人：冯广地，男，该公司经理。
委托诉讼代理人：唐满荣，广东卓信律师事务所律师。
被告（反诉原告）：ＸＸ瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理有限公司。
住所地：ＸＸ瑶族自治县沱江镇ＸＸ大道，统一社会信用代码：431129000011202。
法定代表人：赵辉，男，该公司董事长。
委托代理人：刘世亮，湖南济人律师事务所律师。
被告：赵辉，男，1971年7月2日出生，瑶族，居民，住ＸＸ瑶族自治县。
被告：陈宏燕，女，1973年9月8日出生，汉族，居民，住ＸＸ瑶族自治县。
原告广州金尚晨装饰工程有限公司（以下简称金尚晨公司）与被告ＸＸ瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理有限公司（以下简称锦江豪廷公司）、赵辉、陈宏燕建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年11月20日立案受理后，在诉讼过程中，被告锦江豪廷公司于2015年12月25日提起反诉，本院经审查，决定合并审理，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金尚晨公司的委托诉讼代理人唐满荣、被告（反诉原告）锦江豪廷公司、赵辉、陈宏燕及其委托诉讼代理人刘世亮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告(反诉被告)金尚晨公司诉称：原、被告于2014年7月18日签订了《酒店装修施工包工合同》，约定：原告以包工、包质量、包安全、包保修的方式承包锦江豪廷酒店的室内装饰装修；施工面积暂定7000平方米，最后按现场实际面积计算；工程单价为每平方米人民币351元；工期自2014年8月1日开工，工期300天。合同约定由被告负责采购材料和设备，并应按时供应到现场。在施工过程中，被告提出设计修改意见及增减工程项目或未及时供应材料影响工期的，由被告承担责任。合同规定每个月按工程款总金额的约定比例付款。违约者应赔偿另一方合同总金额的20%作为违约金。
合同签订后，原告按照被告的要求在2014年9月初开始组织施工队伍按照施工图和国家标准进场施工，施工质量符合国家规定，至2015年2月10日已基本完成了原约定的装修工作。完成装修工作后，原告进行了自检，结果为合格。锦江豪廷酒店于2015年2月16日试营业，4月20日正式开业。
但是，原告完成装修工作后，被告以经济困难为由，不予结算，并拖欠装修工程款和农民工工资，严重损害了原告的利益。
原告到工商行政部门查询得知，被告锦江豪廷公司注册资本为5000万元，赵辉认缴出资3000万元，陈宏燕认缴出资2000万元，但实收资本为0,即股东赵辉、陈宏燕没有履行出资义务。根据《公司法》第三条，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。最高法院关于适用《公司法》若干问题的规定（三）第十三条第二款“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持”的规定，请求判令被告给付原告装修工程款140万元及利息3万元；判令被告给付原告违约金10万元；诉讼费由被告方承担。
原告金尚晨公司向本院提交如下证据：
1、《酒店装修施工合同》，拟证明：2014年7月18日原、被告签订了锦江豪廷酒店装修合同，施工面积7000平方米，工期300天；
2、标准单、双间、豪华单、双间房、会议室、六层、十七平面布置图，拟证明：2014年9月3-4日原告已将装修平面布置图交被告赵辉审核，该公司负责工程质量的林云同意此布置图施工；
3、金尚晨公司《工程联系函》，拟证明：2014年12月4日至6日金尚晨公司以函的形式联系锦江豪廷酒店项目部对大堂部分墙面装饰、厨房设计方案、餐厅部分地面、5楼B座、客房部份卫生间洁具、灯具、五金及17楼主供水源、电源线未到位等处所需的材料清单已交付锦江豪廷酒店项目部，希望锦江豪廷酒店项目部按时采购材料进场，以免工期顺延；
4、金尚晨公司的进度申请，拟证明：金尚晨公司2014年1月份的工程进度款六项，共计人民币1221600.00元；
5、锦江豪廷酒店各工种协调会议纪要，拟证明：2015年1月5日晚上20时在锦江豪廷办公室开的协调会，内容是：一、消防设施的安装；二、酒店大堂上面二楼伸缩缝盖板制作、安装及防水工程的施工等方面；三、过道、电梯间、大厅墙面等处的装饰及5.11.17.6楼缺窗台大理石材料，马桶缺27个未安装；四、卫生间洁具的安装；五、林凯负责督促材料的到位；六、水电配套设施的安装；七、中央空调的的检测。
6、（1）金尚晨公司装修工程增加项目联系函，拟证明：锦江豪廷酒店增加了墙面修补、卫生间防水涂涮等10个方面的项目，共计223630.00元；
（2）锦江豪廷增补工程签证，拟证明：锦江豪廷6楼B区、C区各部位采用防水补漏措施，需人工1500元；酒店537、538客房主体排水出问题，导致装修好的客房全部损坏，需要维修补救，每间2000元，2间共计4000元；变更鉴证，拟证明：锦江豪廷酒店A906、A806天花板损坏，维修费用2000元，13楼办公室外墙防水100元，二项共计2100元；锦江豪廷酒店15楼办公室装修项目报价单，拟证明：1.锦江豪廷15楼办公室水、电布线、进排水、洁具安装、灯具安装、强弱电内接，每平方米36元；2.造型天花基层，每平方米60元；3.防水墙地面及地面保护层每平方米35元；4、波打线等每平方米32元；5.石膏板包墙、柱每平方米40元；6.窗帘盒制作每米32元；7.批灰、打磨、防裂、涮漆，每平方米18元；8贴墙纸，每平方米8元、墙布每平方米15元；9材料搬运3500元；10、砌砖、粉涮，每间1200元；11、过道公共部分吊顶，每平方米30元；锦江豪廷酒店15楼办公室装修工程量，拟证明：该酒店15楼办公室装修水电等10个方面工程量，共计91512.00元；
（3）未签单报价增加项，拟证明，有阳台、地台、卫生间地台、洗手台钢架未签单报价；
7、自检报告（抽样），拟证明：金尚晨公司对锦江豪廷酒店已装修的大堂及餐饮区的大理石、干挂石造型天花等进行了（抽样）自检，结果为合格。
8、金尚晨公司验收申请报告，拟证明：金尚晨公司通过自检验收基本合格后，于2015年6月28日，申请锦江豪廷酒店董事长赵辉及项目部负责人对该酒店大堂、餐饮区、5.6.7.8.9.10.11.17楼进行验收，双方均同意在2015年6月30日验收；
9、锦江豪廷酒店装修工程结算清单，拟证明：锦江豪廷酒店装修分二部分，合同项目部分分为：大堂、5-17楼、4A会议室，共计3079182.60元；变更鉴证部分：墙面修补、卫生间多遍防水涂涮等共计266082.00元，二项合计3345264.64元；
10、照片，拟证明：锦江豪廷国际酒店于2015年2月10日试营业，2015年4月20日正式开业；
11、内资企业登记基本情况，拟证明，锦江豪廷酒店于2014年6月20日成立，于2015年3月12日核准登记，企业类型为有限责任公司，注册号为431129000011202，无注册资本；
12、装饰工程项目承包施工合同书，拟证明，原、被告在未签订正式合同前所协商的合同初稿，工期300天未修改；
13、爱都公寓公共过道及电梯间需铺贴瓷砖层数，拟证明：电梯间：A区13-17层；C区（北面）加铺第1层、5-18层；公共过道：A区13-16层；B区7-18层；C区7-18层；锦江豪廷董事长赵辉同意按此要求铺贴。
经庭审举证、质证，本院对原告递交的证据认证如下：
原告的证据1系复印件，原、被告签字认可的合同对工期300天予以认可，合同草案确认工期300天没有变更，故本院予以采信；对施工面积7000平方米，本院不予采信，因被告提供的装饰设计面积是7500平方米，故本院不予采信；证据2系复印件，有双方的签字认可，被告同意按此图施工，且被告对该证据的真实、合法性无异议，故本院予以采信；证据3系复印件，因林云是被告方聘请的总工程师，负责整个工程的质量和审核工程量的，故林云的签字代表公司，故本院予以采信；证据4系复印件，原告2014年1月份的工程进度款，共计1221600.00元，符合证据的三性，本院予以采信；证据5系复印件，符合证据的三性，本院予以采信；证据6系复印件，15楼办公楼装修工程量91512.00元，经原、被告签字认可，故本院予以采信；对证据6的第3小组证据因被告方没有签字认可，故本院不予采信；证据7系复印件，因被告对该证据的真实性无异议，且被告对酒店已实际使用，故对该证据本院予以采信；证据8系复印件，因被告对证据的三性无异议，故本院予以采信；证据9系复印件，对大堂、5-17楼、4A会议室的装修，本院予以采信；证据10系复印件，因被告对该证据的真实性、合法性无异议，且被告已实际使用酒店，故本院予以采信；证据10系复印件，证据11系复印件，《内资企业登记基本情况表》，该证据来源合法，与本案相关联，内容真实，本院予以采信；证据12系复印件，对该合同300天予以采信，其它部分本院不予采信；证据13系复印件，被告对该证据的真实性无异议，有被告赵辉的签字，并要求施工队按此要求铺贴，该证据来源合法，与本案相关联，内容真实，本院予以采信。
被告锦江豪廷公司（反诉原告）辩称：2014年7月18日，原、被告签订《酒店装修施工包工合同》，约定，原告应在2015年1月1日前竣工并通过验收，逾期超过30天，每天向被告（反诉原告）支付1万元违约金。但原告（反诉被告）直到2015年6月28日才完工和提交验收申请，且未通过验收。为此，请求法院判令原告（反诉被告）按合同约定完成装修施工并通过验收；判令反诉被告从2015年2月1日起至2015年6月30日装修工程通过竣工止每天向反诉原告支付1万元违约金，共计150万元。
被告（反诉原告）锦江豪廷向本院提交如下证据：
1、装饰设计施工图说明，拟证明：锦江豪廷酒店的室内设计面积为7500平方米；
2、永州市ＸＸ县“锦江豪廷国际酒店”委托设计协议书，拟证明，2014年10月10日“锦江豪廷酒店投资管理有限公司”委托第三人孙海辉设计锦江豪廷大堂、外立面设计：80000元、酒店套房、电梯间、过道设计：40000元、酒店餐饮区设计:38000元，共计设计费：158000元；
3、冯广地写的进料申请单，拟证明，2014年8月1日金尚晨公司经理冯广地已申请进料了；物品领料单，拟证明，2014年8月6日冯剑已领取螺杆、顶炮螺帽等材料；承诺书，拟证明，金尚晨公司经理冯广地承诺施工现场每天不得少于40人施工，金尚晨公司自愿按每天少1人罚款200元以此类推；关于酒店工程期限完工的紧急联系函，拟证明，2015年2月5日，锦江豪廷酒店发给广州金尚晨公司的函，责令该公司4天之内完成大堂、房间、过道及电梯口、等方面的收尾工程；通知，拟证明，2015年3月14日，锦江豪廷酒店通知金尚晨公司装饰工程需要整改的项目有：电视机插座、衣柜内灯带安装浴室门碰等处整改；验收报告，拟证明，双方均同意在2015年6月30日验收；自检报告（抽样），拟证明，金尚晨公司对锦江豪廷酒店已装修的大堂及餐饮区大理石、干挂石造型天花等进行了（抽样）自检，结果为合格；锦江豪廷酒店装修工程验收报告，拟证明：原、被告对锦江豪廷酒店一楼大厅、5、6楼进行抽检问题如下，一楼大厅地面大理石伸缩缝、连接缝、520、521漏水、走道造型不合格、612墙纸等处需要整改；短信，拟证明，锦江豪廷酒店未完工，春节后冯广地未及时进场开工无故停工16天；
4、工程签证单，拟证明：（1）、按甲方要求加涂防水剂，每间卫生间补增100元；（2）、商品房电梯出口及公共过道铺贴地板砖（踢脚线按面积计算）每平方米25元；（3）、客房部分装饰木板打底500元间；（4）、原土建部分的客房墙面误差太大由我公司工人修改，修改费10000元，对以上签证双方均认可；
5、华融湘江银行收付款回单，拟证明：冯广地已支付锦江豪廷酒店装修款共计2421818元；
6、借条，拟证明：冯广地借到朱伟华115000元，期限三个月，担保人赵辉；收条，拟证明：朱伟华收到赵辉代冯广地还2015年2月14日担保冯广地借款本金及利息139150元（本金115000元，7个月利息24150元）；代付扣款短信，拟证明：冯广地同意从工程款中扣除灯具、面板材料款，赵辉共为冯广地代扣灯具、面板材料款35798元；
7、锦江豪廷酒店4A会议室合同书，拟证明：2015年7月28日，锦江豪廷与美巢装饰签订了4A会议室装修合同；
8、材料领取单，拟证明，冯广地已领取锦江豪廷入库的材料；
9、《酒店装修施工合同》，拟证明：2014年7月18日原、被告签订了锦江豪廷酒店装修合同，施工面积7000平方米，工期300天；
10、公安受案登记表，拟证明，2016年1月15日赵辉举报其聘请的工程师林云收受冯广地好处费4万元。
经庭审举证、质证，本院对被告递交的证据认证如下：
被告锦江豪廷酒店提出的证据1系复印件，被告提供的锦江豪廷酒店的室内设计面积为7500平方米，该证据来源合法，与本案相关联，内容真实，本院予以采信；证据2系复印件，与本案无关，本院不予采信；证据3系复印件，该证据有原、被告方的签字，双方均以认可，本院予以采信；证据4双方均予认可，本院予以采信；对验收申请报告、自检报告，因被告于2015年2月10日试营业，2015年4月20日正式开业，视为被告对酒店已正式使用，本院予以采信；证据5系复印件，2014年8月12日，9150元是赵辉付给冯广地的代购材料款、实际付款是2014年8月25日，19150元其中是赵辉付的消防设计费10000元和代购材料款9150元，2014年9月3日10000元是申请单、2014年9月19日12760元是赵辉付给冯广地代购材料款，2014年9月25日26220元是付材料款，2014年12月27日84480是代购的材料款，2015年1月6日20万元是付冯广地代购材料款，2015年1月22日8268元是代购的材料款，2015年1月22日29360元是冯广地代购的材料款，2015年1月23日37628元是冯广地代购的材料款，2014年11月4日50万元，是申请单，不是付材料款，以上是被告付给原告代购材料款及消防设计款，而不是工程款，本院不予采信；2014年11月4日50万元是冯广地的请款凭单，不是实际的付款凭证，本院不予采信；赵辉付给冯广地的工程款是：2014年9月4日付10万元，本院予以采信；2014年10月11日526220元（其中被告付给原告工程款50万元、26220元是赵辉付给冯广地的代购材料款），对50万元工程款予以采信，对26220元是赵辉付给冯广地的材料款，本院不予采信；2014年11月6日150万元（其中50万元是工程款、100万元已转回给赵辉），对50万元，本院予以采信，对100万元因不是工程款，本院不予采信，2014年12月10日30万元、2014年12月15日141600元、2015年1月14日14万元、2014年12月19日20万元、2015年2月2日3万元、2015年4月19日18000元、2015年5月8日3万元、2015年5月25日15000元、2015年6月3日1万元、2015年6月12日15000元、2015年6月16日3000元、2015年7月2日2000元、2015月7月2日2000元、2015年9月14日借朱伟华的借款本金及利息139150元，对2014年12月10日至2015年7月2日共十四笔计906600元，双方均已认可，本院予以采信；证据6系复印件，借据（2015年9月14），借朱伟华的借款本金及利息139150元，双方均已认可，本院予以采信；对短信，是被告2015年4月4日代付肖立志灯具款35798元，且原告在短信中同意从工程款中代付，被告也在肖立志的领款凭证中注明从原告的工程款中代付，故本院予以采信；证据7系复印件，4A会议室合同书是锦江豪廷酒店与美巢装饰签订的合同与本案无关，本院不予认定；证据8系复印件，装饰材料双方均认可，本院予以采信；证据9系复印件，酒店装修施工合同，是双方的真实意思表示，对工期300天，本院予以采信，面积7000平方米，本院不予采信；证据10系复印件，案件受理登记表与本案无关，是林云的个人行为，本院不予采信。
通过对证据的分析认定，结合当事人的庭审陈述，本院查明本案事实如下：
锦江豪廷公司于2014年6月20日成立，系有限责任公司，2015年3月12日核准登记，企业类型为有限责任公司，注册号为431129000011202，无注册资本。
2014年7月18日，锦江豪廷公司与金尚晨公司签订一份酒店装修施工包工合同，1、装饰施工地点：湖南省ＸＸ县ＸＸ大道；2、施工面积：7000平方米；3、每平方米351元；4、装饰施工内容：（1）天花吊顶及装饰，墙面扇灰、局部造型制作、墙面铺贴墙纸、强弱电布线、灯具安装、进出水安装，卫生间墙地砖铺贴、设计图要求的排水及防水涂刷，地面找平，装饰面开槽、穿洞的修补，落地窗反边砼、瓷砖铺贴，过道部分装饰，大堂部分装饰（即除客房内酒店家私，硬软包装饰，门，玻璃及包框装饰，地毯，房内踢脚线等以外的所有施工设计图内装修工程。）（2）所有材料二次及多次搬运，垃圾清理。（3）空调风机盘管检修口制作与安装，送回风口开孔，各种空调面板墙面配合修补。（4）消防及弱电工程包括广播、监控、烟感、喷头等各种开孔、探头线预留孔。（5）其他未说明的以甲方要求及设计装修施工图为准。
5、承包方式：本工程以包工、包质量、包安全、包工期、包保险、包现场管理、包出具下料表、包甲方供料卸车、二次多次搬运、包施工机具设备、包辅助工具及耗材、包保修等包干形式由乙方承包。6、结算方法：（1）本工程为固定单价合同，即工程单价按叁佰伍拾壹元整包干乘以每平方建筑面积计算（如卫浴甲方自己负责安装，则每平米单价减6元整）。所有施工风险包括但不限于工期、人工、物料、器材等的费用上涨、对图纸施工范围及要求的理解不清等，由此所发生的费用均视为已包含在本合同价格，结算时价格不做任何补充调整。7、工期：自2014年8月1日开工，至2015年1月1日竣工，工期300天。（如物业管理处开具的开工许可证不能在合同开工日期内发放，则开工日期顺延。）逾期30天，甲方对乙方不进行处罚，逾期如超过30天，则每天对乙方处以罚款1万元，直到本工程验收合格。罚款可以从工程款中直接扣除。
第二条：材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异。应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的损失由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，设备，均应用于本合同规定的工程装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料：乙方供应的材料、设备，甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
第三条、双方责任
甲方责任：
1、开工前，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的物品、陈设等采取保护和安放措施。若甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具、陈设的损失由甲方承担。
2、向乙方提供施工所需的水、电等设施，并承担该项费用。
3、协助乙方办理施工所涉及的各种申请、审批、报建等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用（工人出入证除外），如甲方因履行此项义务而造成的损失由甲方负责赔偿。
4、对工程质量、进度进行监督和检查，及时办理验收结算。
5、甲方指派人员参与或监督施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。
6、及时履行乙方的其他协助义务。
7、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成的损失，由甲方负责。
8、如因甲方原因停工待料或其他单方面原因，超过5天（含5天），甲方要补偿乙方现场工人数的50元／人／天，工期顺延。
乙方责任：
1、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规范和环境保护规范。
2、严格按照图纸或作法说明及甲方的要求进行施工。
3、参加竣工验收，工程结算。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程成品进行保护。
6、乙方派出专职工地项目经理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
7、乙方在整体装修前装修一间样板间经过甲方签收，如不合格，甲方有权终止其合同，不计费用。
8、未经甲方同意或无正当理由，乙方擅自停工，如超过五天（含五天），视为乙方自动放弃本工程，甲方有权单方终止本合同，并按本合同第九条第三款对乙方予以处罚。
9、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方承担全部赔偿责任。
10、工程项目开工前应将工程主要负责人名单（包括电工，木工，泥工，油漆工班组负责人）报甲方确认、备案，乙方在领取工程款时必须备案人员到场。如乙方更换工程主要负责人，应立即先征得甲方书面同意。
11、施工过程中如发现材料有问题、设计错误或不合理时，应立即停工并书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。
12、工程交付业主方前，应负责已完工工程的成品保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
13、主要材料损耗率必须在定额范围内（具体定额范围在该项施工工序进行前约定），超出部分由乙方负责。
14、竣工验收后，乙方人员必须在2日内清理并撤离施工现场。
第四条、关于工程质量及验收的约定：本工程为星级酒店工程，乙方应严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范标准进行施工，接受甲方项目部监督、管理，工程质量标准按国家现场施工验收规范。
l、本工程由乙方按照甲方提供的建筑图进行酒店设计（必须符合国家规定），所有酒店图纸设计、报建所需图纸、资质资料及施工图效果图等均由乙方按规范要求提供设计图，提供施工图纸一式贰份给乙方。
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、由于乙方原因造成工程质量不合格，其返工费用由乙方承担。
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系再签订《工程项目变更单》方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期的，由甲方承担。
5、工程验收、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知后三日内组织甲乙双方负责人进行工程验收，以样板间为准，如验收通过则办理验收移交手续。
6、工程保修壹年，竣工验收后甲、乙双方签订。保修期壹年（免费保修），从竣工验收签章之日起算。
第六条：工程总价款及付款方式：
（一）本工程人工费及设计费总价款为人民币：351元/㎡×7000㎡=245.7万元（按施工楼层的总建筑面积计算，一楼按实际施工的建筑面积计算）该总价款作为进度款的支付依据，最终结算总价款以工程人工单价结合实际施工面积和实际增减工程量及设计变更工程量为准。
（二）付款方式：
乙方在每月30号前上报完成的工程量，经甲方项目部审核确认后在次月3号前按合同总工程量的10％拨付工程款，第二个月按15％拨付，第三个月按20%拨付，第四个月按40％拨付，第五个月按嘴7％拨付，剩余3％作为质保金，三个月后如无工程质量问题无息支付。
（三）对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（l）工程量变化或设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
（四）因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
第七条、纠纷处理方式：
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一收据，可向项目所在地装饰行业协会申请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照法律规定向项目所在地人民法院提起诉讼。
第八条、合同的变更和解除：
l、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同，应在协商一致后，重新签订补充协议。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
3、合同经双方签字后，双方必须严格遵守，如有壹方因故致本合同无法延续或单方面中止本合同，则由违约方赔偿另一方合同总额的20％作为违约金。
第九条、附则：本工程不得转包，否则，甲方有权中途终止合同，并要求乙方赔偿全部损失，并处以总合同金额20％的违约金。
合同签订后，金尚晨公司于2014年9月5日组织施工队伍按照施工图和国家标准进场施工，至2015年2月初基本完成了约定的装修工作，进行了自检。锦江豪廷酒店于2015年2月10日试营业，同年4月20日正式开业。
被告已付给原告装修款2006600元＋代付朱伟华的借款本金及利息139150元（本金115000＋利息24150元）＋代付肖立志灯具款35798元共计付款2181548.00元。
原告完成的工程量分三部分：一是酒店部分：1、酒店首层大堂面积为665.84㎡、卫生间面积23㎡、首层大堂门口上方雨棚面积为60㎡，共计面积为748.84平方米；2.酒店5层A区面积为866.97㎡（A轴至C轴长度为17700㎝，A区东向阳台长2100㎝，A区西向阳台长2100㎝，总长21.9米；北向阳台宽2100㎝，C轴8200㎝，8.2米×2.1米＝17.22㎡，减少区域由电梯间至屋顶花园口面积为26.25米即A区面积为876＋北向阳台17.22㎡-电梯间至屋顶花园口面积为26.25米＝866.97㎡）；酒店5层B区面积为307.5㎡（B区面积为25米×10.2米＋25米×2.1米=307.5㎡）；酒店5层C区面积为775.44㎡（C区面积为18米×40米＋6.6米×2.1米×4米=775.44㎡）；酒店5层A区面积866.97㎡＋B区面积307.5㎡＋C区面积775.44㎡=5层总面积为1949.91㎡。
酒店6.7.8.9.10.11.17层共7层，每层建筑面积与酒店5层A区的面积相同，每层均为866.97㎡×7层=6068.97㎡。
二是变更签证部分的工程款：165250元。具体为：墙面修补：10000元‘卫生间防水：15300元、家私饰面打底：68000元、大堂餐厅墙体砌砖、粉刷：7200元、管井门制作：30000元、消防柱包柱及制作门扇：44个/330元=14520元、酒店5楼过道硬包制作：4500元、过道门制作安装：5250元、12楼阳台防水：2880元、537房、538房、806房、906房修补：6100元、6楼B区、C区防水修补：1500元。
三是合同之外的另行增加工程量部分为：住宅A区12、13、14、15、16层B、c区6、17层公用通道部分贴地板砖2109.11㎡×32元=67491.52元；踢脚线249.68㎡×32元=7989.76元；十五楼办公室装修工程款为91512元（贴地砖67491.52元＋踢脚线元＋7989.76元＋十五楼办公室装修工程款91512元，共计166993.28元）。
原告完成的工程量分为：大堂面积748.84㎡＋5层总面积为1949.91㎡＋6.7.8.9.10.11.17共7层共计6068㎡=8767.54㎡×351元/㎡=3077406.54元＋变更签证部分的工程款165250元＋另行增加工程量166993.28元=3409649.82元-被告已付的2181548.00元=被告（反诉原告）应付原告（反诉被告）工程款1228101.82元。
本院认为：本案应定性为装饰装修合同纠纷，原告（反诉被告）按合同约定已基本完成装修工程量，被告于2015年2月10日试营业，4月20日正式开业可视为被告对此工程已验收合格。被告（反诉原告）所欠原告（反诉被告）的装修工程款1228101.82元，应予以给付，本院依法予以支持。关于原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付工程款利息3万元的诉请不符合法律规定，本院不予支持，本院支持从2015年4月20日起按照中国人民银行同期贷款计算拖欠工程款利息至工程款付清之日止；关于原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付违约金10万元的诉请，因增加的工程量部分未完工，故本院不予支持；关于原告（反诉被告）诉请被告（反诉原告）赵辉、陈宏燕在股东登记出资范围内对被告锦江豪廷不能清偿债务时承担补充赔偿责任的诉请符合法律规定，本院予以支持；关于原告（反诉被告）诉请4楼会议室的装修面积为204㎡的请求，因该会议室尚有装饰工程未完工，无法计算4楼会议室的实际装饰面积，故本院不予支持；关于原告（反诉被告）诉请住宅公共部分的吊顶面积为3151㎡的请求，因轻钢龙骨吊顶尚未完工，无法计算公共部分的吊顶实际装饰面积，故本院不予支持；关于被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）尽快按合同约定完成装修施工合同并通过竣工验收的诉请，因被告（反诉原告）已于2015年2月10日试营业，4月20日正式开业可视为被告对此工程已验收合格，故对此诉请本院不予支持；关于被告（反诉原告）诉请原告（反诉被告）支付违约金150万元的诉请，因工程已验收合格，原告在合同期内完工，此诉请于法无据，本院不予支持。关于被告（反诉原告）申请对ＸＸ锦江豪廷装修面积和新增加工程量装修面积的鉴定，本院于2016年9月27日通知被告（反诉原告）在接到通知的五日内预交司法鉴定费20500元，被告（反诉原告）在五日内未预交司法鉴定费20500元，视为被告（反诉原告）自动放弃鉴定申请。关于原告申请对ＸＸ锦江豪廷装修面积和新增加工程量装修面积的鉴定，因被告对现场工程量勘测未按规定履行必要程序，现鉴定结果暂不能出具。被告应承担举证不能的法律责任。现本院根据原、被告提供的证据予以判决。依照，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、限被告（反诉原告）ＸＸ瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理有限公司、赵辉、陈宏燕自本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）广州金尚晨装饰工程有限公司工程款1228101.82元并支付逾期付款利息（利息自2015年4月20日起至本判决指定的履行期限届满之日止按中国人民银行一年期贷款基准利率6%计算）。
二、驳回原告（反诉被告）广州金尚晨装饰工程有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）ＸＸ瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理有限公司、赵辉、陈宏燕的反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费18570元,由被告（反诉原告）ＸＸ瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理有限公司、赵辉、陈宏燕负担，本案反诉费18300元，由被告（反诉原告）ＸＸ瑶族自治县锦江豪廷酒店投资管理有限公司、赵辉、陈宏燕负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。
当事人应当在规定期限内履行生效法律文书确认的义务，如果承担义务的当事人没有按期履行，享有权利的当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条、第二百三十九条的规定向人民法院申请强制执行。本案申请执行的期限为二年。
审 判 长 周 虹
审 判 员 盘江玲
人民陪审员 邓凡帅
二〇一六年十一月二十七日
代理书记员 蒋桂云
附相关法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。