山东省威海市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁10民终641号
上诉人（原审被告）：威海华百置业有限公司，住所地威海市乳山城区街道办事处商业街66号。
上诉人（原审被告）：深圳市百线影院管理有限公司，住所地深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心B楼5层C单元。
法定代表人：詹德青，总经理。
二上诉人之共同委托诉讼代理人：董萍亚，该公司职员。
二上诉人之共同委托诉讼代理人：李学勇，该公司职员。
被上诉人（原审原告）：山东中天羲和新能源技术股份有限公司，住所地威海火炬高技术产业开发区沈阳路108号创新大厦432-434室。
法定代表人：董信林，董事长。
委托诉讼代理人：陈俊兵，山东英良泰业律师事务所律师。
上诉人威海华百置业有限公司（以下简称华百公司）、深圳市百线影院管理有限公司（以下简称深圳百线公司）因与被上诉人山东中天羲和新能源技术股份有限公司（以下简称中天公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服乳山市人民法院（2016）鲁1083民初3954号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年3月20日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人华百公司、深圳百线公司上诉请求：撤销原判，依法改判。事实和理由：1.依照法律规定，合同无效，依法应当折价赔偿，但原审判决华百公司、深圳百线公司全额支付工程款，与法律规定相互矛盾；2.深圳百线公司并非本案合同相对方，不应判决深圳百线公司承担连带赔偿责任。
被上诉人中天公司辩称，双方就已完工程内容进行结算，涉案合同也因华百公司而停工，中天公司已经于2016年9月24日发出解除合同通知书，双方合同已经解除，华百公司应按照双方结算数额支付剩余款项。原判正确，请求维持。
中天公司向一审法院起诉请求：要求华百公司和深圳百线公司连带支付空调款319744.73元及利息，连带赔偿各项停工损失367506元。事实和理由：2015年3月30日，中天公司与华百公司签订《乳山华百电影文化广场空调采购及安装工程施工合同》，由中天公司承揽华百公司新建的乳山华百电影文化广场的空调工程。合同签订后，中天公司及时备货并安排相关人员进场施工，但因华百公司资金及项目调整等原因，导致整个工程于2015年7月全部停工，威海华百公司相关人员也撤回深圳总部，中天公司承揽的工程也一直停工至今。中天公司认为华百公司项目停工1年多，以自己的行为表明不再继续履行合同，中天公司于2016年9月24日向华百公司发出解除合同通知书，因华百公司是深圳百线公司投资设立的一人有限责任公司,应承担连带责任。
一审法院认定事实：2015年3月30日，中天公司与威海华百公司签订乳山华百电影文化广场空调采购及安装工程施工合同，合同约定，由中天公司对乳山华百电影文化广场的地下室空调供冷供热主机房系统设备采购及安装调试，对地下室及地上一至四层商业空调系统设备采购及安装调试、对屋顶冷却塔系统及冷却水系统管道、风管、水系统阀门、风管阀门、保温等设备采购及安装调试进行施工。合同约定总价为人民币6720000元。合同签订后，中天公司按照合同约定进行施工。2015年7月，中天公司与华百公司就已完成的工程量制作了工程项目进度款盘点表，经结算，中天公司扣供料款后华百公司应支付款项为1065815.78元，2016年1月4日，华百公司支付中天公司应支付款项的70%，即746071.05元，尚欠中天公司319744.73元。
另外，中天公司还向法庭提交了到货未安装的库存材料损失明细，拟证实中天公司为本工程特别加工的材料因停工给中天公司造成的损失为60506.08元；2015年7、8月乳山工地人员工资表及中国平安团体人身保险合同，拟证实因停工造成施工人员窝工2个月的损失为267840元；设备租赁及付款凭证，拟证实中天公司设备租赁损失2个月的租金21000元；租赁房屋的损失10000元，共计359346元。
为证实其主张，华百公司、深圳百线公司向法庭提交了《中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证管理办法》及《中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证批准单位》，证明中天公司没有承接涉案空调设备安装工程的资质，双方签订的合同无效，要求法院按照无效合同予以处理。中天公司对于所称的中天公司没有资质予以认可。
一审法院认定上述事实，有双方当事人陈述及相关书证等证据证实。
一审法院认为，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此造成的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，中天公司在没有取得制冷空调设备维修安装企业资质的情况下，与华百公司签订建设工程施工合同，该合同应当认定无效。中天公司与华百公司制作了工程项目进度款盘点表，对已经完成的工作量和价款双方达成一致意见，因已经安装的空调工程不宜拆除返还中天公司，华百公司应当按照双方核定的盘点表支付剩余的价款，即威海华百公司还须支付中天公司319744.73元。中天公司明知自己没有资质与华百公司签订合同，威海华百公司亦没有尽到谨慎审查义务，中天公司和华百公司对导致合同无效的后果均存在过错，各自应当承担相应的责任。中天公司为履行合同采购的未安装的材料、窝工损失、设备租赁、房屋租赁以及所欠空调价款的利息的相关损失，由中天公司自行承担为宜，其要求承担相应损失的诉讼请求，不予支持。华百公司是深圳百线公司独资设立的有限责任公司，中天公司要求深圳百线公司与华百公司承担连带责任，深圳百线公司、华百公司未提交相关证据证实华百公司的财产独立于深圳百线公司的财产，应当对公司债务承担连带责任。因此，中天公司要求深圳百线公司、华百公司承担连带责任的诉讼请求，予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决：一、威海华百置业有限公司于判决生效后十日内支付威海中天羲和新能源技术有限公司空调款319744.73元；二、深圳市百线影院管理有限公司对上述债务承担连带责任；三、驳回威海中天羲和新能源技术有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5336元，由威海中天羲和新能源技术有限公司承担2288元，威海华百置业有限公司承担3048元。
二审中，当事人没有提交新证据。
本院二审审理查明，威海中天羲和能源技术有限公司于2016年11月30日变更为山东中天羲和新能源技术股份有限公司。
本院二审查明的其他事实与原审查明的一致。
本院认为，中天公司不具备空调安装工程施工资质，其与华百公司之间签订的装饰装修承包协议为无效合同。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，合同无效或者撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。本案中，中天公司将劳务添附于涉案工程中，华百公司应予折价补偿。所谓折价补偿，即将中天公司所付出的添附于涉案工程中的劳务折算成工程款的形式予以补偿。华百公司、深圳百线公司理解为将工程款打折补偿缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。关于工程款数额的问题，双方经结算已经确认中天公司已完部分的工程款数额为1065815.78元，已付工程款数额为746071.05元，现华百公司尚欠中天公司319744.73元，应予支付。因涉案工程系因华百公司原因停工，且中天公司已经于2016年9月23日发出解除合同通知，现涉案工程既无法竣工验收，也无法交付发包人使用，故华百公司、深圳百线公司应将质保金返还给中天公司，其要求扣留质保金缺乏依据。
根据《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。深圳百线公司不能提供证据证明其财产独立于华百公司，故其应当对华百公司的债务承担连带责任。
综上，华百公司、深圳百线公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费6096元，由威海华百置业有限公司、深圳市百线影院管理有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 于大海
代理审判员 李佳忆
代理审判员 宋 杨
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 刘双双