安徽省芜湖经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）芜经开民一初字第00185号
原告：芜湖市得力钢构有限责任公司，�所地安徽省芜湖市鸠江区。
法定代表人：陈晓娟，董事长。
委托代理人：胡斌，安徽卓人律师事务所律师。
被告：安徽华业建工集团有限公司，住所地安徽省芜湖市鸠江区。
法定代表人：李秉华，董事长。
委托代理人：朱剑伟，安徽安然律师事务所律师。
被告：芜湖恒天实业有限公司，住所地安徽省芜湖经济技术开发区。
法定代表人：林兆洋，董事长。
原告芜湖市得力钢构有限责任公司（以下简称得力钢构公司）诉被告安徽华业建工集团有限公司（以下简称华业建工公司）、芜湖恒天实业有限责任公司（以下简称恒天实业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员张慧适用简易程序公开开庭进行了审理。原告得力钢构公司的委托代理人胡斌、被告华业建工�司的委托代理人朱剑伟到庭参加诉讼，恒天实业公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
得力钢构公司诉称：2011年5月25日，第一被告将其作为总承包的第二被告位于经济技术开发区（东区）的1#、3#号厂房钢结构工程，经第二被告同意分包给原告施工，双方订立了《钢结构工程承包合同》（以下简称合同）一份。合同约定：工程总造价3560000元，此造价含税金土建配合费进行包干，税金：总价款80%由分包方直接开票与业主，由总包方开具委托书，业主直接付款给分包方，另20%需分包方开具建筑安装统一发票给总包方。如因发包方（即第二被告）原因增减工程量，则增减部分工作量同条件按实调增调减。本工程总工期为合同签订甲方（第第二被告）书面或口头通知施工之日起90个日历天完成。
2011年5月28日，第二被告向原告出具《承诺书》一份，同意第一被告将1#、3#厂房钢结构工程交由原告施工。同时承诺工程进度款按第一被告与原告订立的合同中第七条的约定支付。即：1、本合同签订后需乙方（即原告）进场安装前30日内，总包方支付预付款壹佰万元，作为工程备料款；2、主钢构全部进场安装五日内，总包方支付工程款壹佰万元，作为工程进度款；3、屋面板安装结束，具备验收条件，总包方支付工程款壹佰贰拾万元，作为工程进度款；4、工程验收合格及消防涂料验收报告出来后十日内，总包方支付工程款壹拾捌万元，作为工程完工款（无计息）；5、工程款壹拾捌万元作为保证金，在保修期满无质量问题一次性付清（无计息）。
合同订立后，原告按约为两被告进行了施工，但两被告却未能按照合同约定和承诺书的承诺支付工程进度款，现原告实际完成的施工量远远大于两被告支付的工程进度款。为此，原告多次督促两被告要求按约支付工程进度款但均无果，合同订立至今时隔两年，两被告对剩余部分工程如何处理也不闻不问。两被告的行为已经明确表示将不履行合同。故原告为维护自身合法权益，遂诉至法院，请求判令：1、解除原告与第一被告芜湖华业建工集团有限公司订立的《钢结构工程承包合同》。2、两被告连带给付已经完成尚未支付的工程价款548088元和因两被告原因导致的原告损失89200元，合计637288元。3、两被告负担本案的全部诉讼费用。
原告为支持自己的诉讼主张，向本院提交了如下证据：
一、两被告工商信息查询单。证明两被告的诉讼主体适格以及第一被告企业名称变更情况。
二、钢结构工程承包合同1份。证明：（一）双方就1#、3#厂房施工达成一致意见；（二）双方对工程价款的支付方式以及谁支付的约定。
三、承诺书1份。证明：（一）第二被告同意第一被告分包并承诺付款；（二）按照合同第七条约定支付工程价款，双方达成一致意见，。
四、决算书1份。证明原告实际完成的工程量及损失。
被告华业建工公司辩称：1、本工程是恒天实业公司指定华业建工公司与得力钢构公司签订分包合同的，所有的权利义务是由恒天实业公司与得力钢构公司直接发生，其责任应该由恒天实业公司承担。2、涉案工程价款无法确定，恒天实业公司已经支付给原告得力钢构公司250万元，与原告诉请中表述240万元不符，待核实。3、我司已向中院起诉恒天实业公司要求其支付尚欠工程款，关于本案1#、3#钢结构工程量以中院判决为准，并愿意协助得力钢构公司诉请，在中院判决结果下来之后按比例分给原告方各项费用。
恒天实业公司在答辩期内未提出答辩，亦未向本院提交证据。
经审理查明：2011年5月25日，得力钢构公司与华业建工公司签订《钢结构工程承包合同》，约定：华业建工公司将其承建的位于芜湖经济开发区东区恒天公司1#、3#厂房钢结构工程分包给得力钢构公司，工程总造价3560000元，工程总工期为合同签订甲方书面或口头通知施工之日起90个日历天完成。双方关于工程进度款约定：1、本合同签订后需乙方进场安装前30日内，总包方支付预付款壹佰万元，作为工程备料款；2、主钢构全部进场安装五日内，总包方支付工程款壹佰万元，作为工程进度款；3、屋面板安装结束，具备验收条件，总包方支付工程款壹佰贰拾万元，作为工程进度款；4、工程验收合格及消防涂料验收报告出来后十日内，总包方支付工程款壹拾捌万元，作为工程完工款（无计息）；5、工程款壹拾捌万元作为保证金，在保修期满无质量问题一次性付清（无计息）。2011年5月28日，恒天实业公司向原告出具《承诺书》一份，同意华业建工公司将1#、3#厂房钢结构工程交由原告施工。同时承诺工程进度款按华业建工公司与原告订立的合同中的约定支付，并对工程款的支付承担担保责任。
合同订立后，得力钢构公司按约进行施工，恒天实业公司分别于2011年6月23日、10月24日、11月4日、11月16日、12月31日、2012年1月4日通过银行转账支付得力钢构公司合计工程款250万元。此后，两被告开始拖欠工程进度款，2013年5月20日，得力钢构公司出具1#、3#厂房决算书，载明工程实际施工造价2948088元、暂时停工损失89200元，尚欠工程款637288元。得力钢构公司经多次催告，两被告均未支付该工程款。后，得力钢构公司向法院提交情况说明，请求按照芜湖市中级人民法院判决确认1#、3#钢结构工程量造价3200000元。
另查明：一、被告华业建工公司原名芜湖市华业建筑安装有限责任公司，于2011年7月1日更名为安徽华业建工集团有限公司。
二、依据已生效的芜湖市中级人民法院（2013）芜中民一初字第00123号民事判决书，确认恒天实业公司1#、3#厂房钢结构工程量为3200000元。
三、得力钢构公司所主张的停工损失89200元由下列费用组成：（1）彩卷、设备装卸来回吊机费4趟：6000元；（2）彩卷、设备来回运输费：3200元；（3）彩卷、设备装卸4次人工费：2000元；（4）2011年9月17日中间验收之日起，按30日计算、现场安装人工工资按每天2600元（20人＊130元／天）＊30日=78000元的损失。
本院认为：得力钢构公司与华业建工公司签订《钢结构工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。根据已生效的芜湖市中级人民法院（2013）芜中民一初字第00123号民事判决书，1#、3#厂房钢结构工程量为3200000元，恒天实业公司已给付原告2500000元，尚欠工程款700000元。
得力钢构公司主张的吊机费6000元、运输费3200元、人工费2000元，均未提供相应证据予以证明，且其主张自2011年9月17日中间验收之日起算按30日、现场安装人工工资按每天2600元（20人＊130元／天）＊30日=78000元的损失，也未提供证据予以佐证，故本院对上述损失费用均不予支持。因被告恒天实业公司于2011年5月28日出具承诺书，自愿作为担保人一并承担涉案工程款，为此，若被告华业建工公司不能支付工程款，则被告恒天实业公司对该款的支付承担连带责任。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告安徽华业建工集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告芜湖市得力钢构有限责任公司工程款70万元；
二、被告芜湖恒天实业有限责任公司对上列款项承担连带支付责任；
三、驳回原告芜湖市得力钢构有限责任公司其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取5086元，由被告安徽华业建工集团有限公司、芜湖恒天实业有限责任公司负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉至安徽省中级人民法院。
代理审判员 �慧
二〇一三年十二月十三日
书 记 员 朱维林
附：本案适用法律条款
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。