甘肃省皋兰县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）皋民二初字第226号
原告兰州旭康药业有限公司，住所地甘肃省兰州市安宁区。
法定代表人王富民，该公司董事长。
委托代理人吴卓芳、张瑜，甘肃法翔律师事务所律师。
被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司，住所地甘肃省兰州市西固区。
法定代表人丁忠礼，该公司董事长。
原告兰州旭康药业有限公司诉被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本案受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告的委托代理人吴卓芳、张瑜到庭参加诉讼，被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2015年6月25日，原告与被告签订了《施工建设工程合同》，合同约定：由被告承建原告的生产车间，工程面积2564平方米，工程总造价3455736.69元，开竣工时间为2015年7月1日至2015年10月15日，由于被告的原因致使工期延误，每延误一天向原告支付工程总造价的0.5‰作为违约金。合同签订后，原告依约按工程进度支付被告工程材料款700000元。2015年9月5日，原告发现被告未按照设计图纸施工，导致厂房整体严重偏移的重大质量问题，当日立即通知被告，次日，被告在施工现场对工程质量出现的问题进行了确认，原告要求被告按照合同约定修理或重做，工期不予顺延，被告置之不理。2015年9月11日，原告又给被告送达了工程质量告知书，要求被告尽快提出解决方案，按时完工。同日，工程监理方也给被告下达了整改通知，要求立即整改，保障工程按时交付，被告未做答复。2015年10月31日，原告给被告发出了终止施工合同的通知函，2015年11月4日，被告复函不同意终止合同，之后，原告与被告协商未果，被告让材料供应商多次前往原告施工工地索要材料款，给原告造成了严重的社会负面影响。被告未按照设计图纸施工，造成厂房严重偏移，被告不采取措施整改，给原告造成了极大的经济损失。为维护原告的合法权益，防止更大的损失，要求：1.依法解除原告与被告签订的施工建设合同，恢复施工现场原状费用796897.7元，返还原告已经支付的工程款700000元；2.判决被告承担违约金442297元（自2015年10月15日至2016年6月30日，按日0.5‰，257天计算）；3.本案诉讼费由被告承担。原告提供以下证据证明其主张：
招投标文件和兰州旭康药业有限公司生产车间建设施工合同复印件各一份。证明经过招投标，原被告签订了施工建设合同，符合建设工程的相关规定；
2.兰州旭康药业有限公司建设项目规划总平面图。证明原告的建设项目的总平面布置图，建筑物等界限；
3.工程质量告知书；工程暂停令；兰州旭康药业有限公司关于甘肃融万达钢结构有限公司终止合同通知函；甘肃融万达钢结构工程有限责任公司关于2015年11月7日兰州旭康药业有限公司的回复；兰州旭康药业有限公司对甘肃融万达钢结构工程有限责任公司清理的解决方案。证明兰州旭康药业有限公司发现甘肃融万达钢结构工程有限责任公司没有按建设图纸施工与建设定位和平面图不符后，与甘肃融万达钢结构工程有限责任公司经过多次协商无果；
4.委托支付函、营业执照、付款回单、收据三份、借条和收据。证明兰州旭康药业有限公司已经给甘肃融万达钢结构工程有限责任公司支付工程款700000元；
5.商砼购销协议。证明甘肃融万达钢结构工程有限责任公司制造矛盾，材料供应商多次堵门闹事等情况，给原告的其他项目的施工造成损失；
6.法人授权委托书。证明甘肃融万达钢结构工程有限责任公司授权杨永俭为兰州旭ＸＸ物有限公司中药饮片车间建设工程的合法代理人；
7.甘肃融万达钢结构工程有限责任公司资质证明。证明该公司的基本情况及股东组成人员；
8.鉴定报告两份及鉴定费用。证明钢构整体偏移及因该钢构整体偏移拆除需要的拆除费用796897.7元及鉴定费25000元。
被告未予答辩。
经审理查明，2015年6月20日，被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司投标原告兰州旭康药业有限公司中药饮品食品功能车间，被告中标后于2015年6月25日与原告签订兰州旭康药业有限公司生产车间施工建设合同，该合同约定：工程名称为中药饮片食品功能车间；地点皋兰县三川口新兴路203号；工程面积2564平方米；承包方式全包；开竣工时间为2015年7月1日至同年10月15日，工程总造价为3455736.69元，工程内容详见预算单；付款方式按照工程进度支付；工程保证金200000元，中标后转换为质保金的一部分，质保金为工程总造价的15％，工程合格交付后付10％，5％一年后无工程质量问题后及时支付；并对工程质量标准；双方的权利义务；违约责任及违约金为总造价的0.5‰等事项进行了约定。合同签订后，被告进场进行施工作业，完成了工程井桩和一层的钢结构全部施工任务，二层完成了部分钢结构，原告支付工程款700000元。2015年9月14日，原告以现场管理人员没有到位；建筑定位与平面图不符；井桩未做桩基静载力实验；钢结构安装存在安装质量问题等为由给被告下达了工程暂停令，通知被告于2015年9月14日8时起暂停钢结构部位工序施工，并做好与施工单位、建设单位、设计单位、监理单位共同协商处理意见，未处理完毕不得施工。原被告协商未果。经原告申请甘肃大禹九州测绘地理信息有限公司大禹九州测司鉴[2016]07号兰州旭康药业有限公司与甘肃融万达钢结构工程有限公司测绘案司法鉴定报告鉴定结论为:点号S1至点号C1向东南方偏移4.72米；点号S2至点号C2向东南方偏移4.70米；点号S3至点号C3向东南方偏移5.17米；点号S4至点号C4向东南方偏移4.48米；点号S5至点号C5向东南方偏移4.79米；点号S6至点号C6东南方偏移4.79米；点号S7至点号C7向东南方偏移4.98米；点号S8至点号C8向东南方偏移5.11米。甘肃立信工程造价咨询服务有限公司作出甘立工鉴字(2016)002号工程造价鉴定报告书对兰州旭康药业钢结构拆除项目鉴定结论为：本次鉴定造价金额为796897.70元。
上述事实有原告当庭陈述及提供的证据在卷予以佐证。
本院认为，原告兰州旭康药业有限公司与被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司通过招投标程序，双方签订的兰州旭康药业有限公司生产车间施工建设合同内容不违反法律强制性规定，是双方当事人真实意思表示，符合《中华人民共和国合同法》规定的合同成立要件，该合同合法有效，应受法律保护，对当事人具有法律约束力，原被告应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。被告承建原告的中药饮品食品功能车间，未按照合同约定和设计图纸组织施工，致使该车间整体向东南方偏移4米多，被告已经完成的部分建设工程质量不符合合同约定和工程设计图纸的要求，并拒绝修复，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定，原告要求解除与被告签订的兰州旭康药业有限公司生产车间施工建设合同，恢复施工现场原状费用796897.7元，返还已支付的工程款700000元的诉讼请求，本院予以支持。因被告未按照工程设计图纸施工致使工程整体偏移，被告未在合同约定的时间内完成中药饮品食品功能车间施工任务，原告根据合同约定的违约责任，要求被告承担违约金442297元的诉讼请求适当，本院予以支持。被告经本院传票传唤不到庭参加诉讼，视为被告放弃在一审期间答辩、举证、质证的诉讼权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第一百一十一条、第一百一十四条、第二百六十二条、第二百八十一条的规定，判决如下：
一、解除原告兰州旭康药业有限公司与被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司于2015年6月20日签订的兰州旭康药业有限公司生产车间施工建设合同；
二、被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司应于本判决生效后20日内支付原告兰州旭康药业有限公司恢复生产车间施工现场原状费用796897.7元和返还原告兰州旭康药业有限公司支付的工程款700000元；
三、被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司应于本判决生效后20日内向原告兰州旭康药业有限公司支付违约金442297元。
案件受理费22253元、鉴定费25000元共计47253元，由被告甘肃融万达钢结构工程有限责任公司负担。
如果未按照本判决确定的期限履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。
审 判 长 陈志俊
审 判 员 王文海
人民陪审员 魏相忠
二〇一六年七月五日
书 记 员 刘 琼