新疆维吾尔自治区阜康市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新2302民初771号
原告：福建龙净环保股份有限公司。
法定代表人：周苏华，该公司董事长。
委托诉讼代理人：徐毅，江苏钟吾律师事务所律师。
被告：江苏空间新盛建设工程有限公司。
法定代表人：徐海东，该公司总经理。
委托诉讼代理人：ＸＸ筠，该公司职员。
委托诉讼代理人：张兴旺，江苏锦旺律师事务所律师。
原告福建龙净环保股份有限公司与被告江苏空间新盛建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案。本院于2017年4月5日立案后，依法适用简易程序，于2017年5月22日公开开庭进行了审理。原告福建龙净环保股份有限公司的委托诉讼代理人徐毅，被告江苏空间新盛建设工程有限公司的委托诉讼代理人ＸＸ筠、张兴旺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告福建龙净环保股份有限公司向本院提出诉讼请求：1判令被告支付违约金427955.08元；2、判令被告赔偿损失500000元；3、判令被告承担诉讼费。事实与理由：2013年10月8日，原告与被告签订《２＃钢结构制作安装施工承包合同》，合同约定价款1289600元，工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价２‰向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。2014年３月22日，双方签订《２＃钢结构制作安装施工承包合同补充协议》合同约定价款1047800元，工程在2014年4月20日前完工。2014年3月18日，双方签订《设备保温承包合同》合同约定价款375000元，工程期限自2014年3月18日至2014年5月20日，工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价5‰向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。2014年9月15日，双方签订补充协议，合同价款变更为370170元。2014年3月26日，双方签订《设备安装施工承包合同》约定合同价款260000元，工程期限自2014年4月10日至2014年7月5日。工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价1%向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。2014年5月26日，双方签订《1＃钢结构改造工程合同》约定合同价款1080000元，工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价5‰向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。原告认为被告均未按合同约定完成竣工验收，要求被告承担违约责任，并赔偿损失。
被告江苏空间新盛建设工程有限公司辩称：原告的诉请与实际情况不符，原告承接阜康热电月38000000的工程，包括工程设计、土建施工、电气施工、防腐施工等，各项目边设计边施工，交叉施工，被告仅承接部分钢结构的施工，设备安装、保温施工，整个项目在所有工程完工后统一进行验收。于2014年9月9日出具了验收单，被告按合同约定按时完工。原告的诉讼请求，没有事实及法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。
庭审中，原告为支持其诉讼主张向法庭提交下列证据：
1、２＃钢结构制作安装施工承包合同1份、补充协议1份、设备保温承包合同1份、设备安装施工承包合同1份、1＃钢结构改造工程合同1份，拟证实合同约定了合同价款、违约金和赔偿损失等违约责任。经质证，被告对真实性无异议，但认为合同不能证实被告逾期完工的情形。本院对该证据真实性予以确认。
2、民事诉状1份，拟证实被告自认竣工时间及工期延误的事实。经质证，被告对真实性无异议，但认为被告仅承接脱硫系统部分工作量，其余部分由原告施工，完工后统一验收。本院对该证据真实性予以确认。
3、邮件及函件5份，拟证实原告向被告告知工程质量存在问题及工期延误等问题，原告因此受到业主经济处罚。经质证，被告对真实性无异议，但认为被告不存在工期延误的情况。本院对该证据真实性予以确认。
4、缺陷验收表3份，拟证实被告承包工程虽通过验收，但仍存在质量缺陷，原告安排人员进行处理，费用应当由被告承担。经质证，被告对该证据不认可，认为被告承建工程已竣工验收合格并交付使用，如有质量问题，由被告修复，不能修复的原告才有权处理，原告提供的证据多为电气施工与被告无关，本院对该证据综合认定。
5、委派改造项目经理的函，拟证实工程质量不达标，工期延误，导致业主进行了经济处罚。经质证，被告对该证据不认可，业主是否进行了罚款无法查实，且与被告无关。本院对该证据综合认定。
被告江苏空间新盛建设工程有限公司提供下列证据：
1、工程款支付情况的说明1份，拟证实２＃钢结构制作安装施工承包合同及补充协议已按合同约定完工，原告未支付验收款的理由是脱硫系统要求全部安装完毕整体验收合格后再付款，目前不具备支付条件。２＃钢结构工作量发生变化，原告同意按时结算。工作量变化导致工期调整。被告未拖延工期。经质证，原告对真实性无异议，但该说明是对工程款支付的说明，不是工期的说明。本院该证据的对真实性予以确认。
2、中国工商银行付款凭证1张，拟证实2014年1月24日，原告支付150000元验收款，２＃钢结构施工完毕验收合格，不存在延期情形。经质证，原告对真实性无异议，本院该证据的对真实性予以确认。
3、兴业银行汇款回单1份，拟证实2014年7月23日，原告支付117000元验收款，与设备安装合同约定一致。证人支付给原告13000元加油款。经质证，原告对真实性无异议，本院该证据的对真实性予以确认。
4、2014年6月26日告知函1份，拟证实阜康热电发函给福建龙净要求1号脱硫机组大修时间从6月底推迟到8月底进行，并要求立即恢复拆除的脱硫设施。2014年7月29日设计变更单及设计图纸2份，证实原告提供图纸错误导致被告重新施工，增加了工作量。经质证，原告对告知函不认可，设计变更应经原告认可后方可实施，设计变更不存在工作量增加。本院该证据综合认定。
本院经审理认定事实如下：2013年10月5日，原告与被告福建龙净公司签订《２＃钢结构制作安装施工承包合同》由原告为被告在华能新疆阜康热电有限责任公司的工程范围内的脱硫塔、烟道及其他的制作、安装、外防腐(不含内防腐和保温，其余均属承包方施工内容，未经发包方许可严禁分包)进行施工，合同价款为固定单价8060元/吨，预估吨位160吨，总价为1289600元，最终按实际发生量计算。合同约定：合同生效后5日内施工人员及机具必须到达施工现场组织施工。30个晴天内完成塔体主体制作安装，交付发包方验收；工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价２‰向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。2014年３月22日，双方签订《２＃钢结构制作安装施工承包合同补充协议》合同约定价款1047800元，工程在2014年4月20日前完工。2014年3月18日，双方签订《设备保温承包合同》合同约定价款375000元，工程期限自2014年3月18日至2014年5月20日，合同约定：工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价5‰向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。2014年9月15日，双方签订补充协议，合同价款变更为370170元。2014年3月26日，双方签订《设备安装施工承包合同》约定合同价款260000元，工程期限自2014年4月10日至2014年7月5日。合同约定：工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价1%向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。2014年5月26日，双方签订《1＃钢结构改造工程合同》约定合同价款1080000元，合同约定：工程如未按合同规定的工期完工并验收合格，造成发包人损失的，除每逾期一天按合同总价5‰向甲方支付违约金外，还应赔偿由此造成的实际损失。
2014年1月24日，２＃钢结构施工完毕验收合格，原告支付150000元验收款。2014年7月23日，设备安装合同施工完毕验收合格，原告支付117000元验收款。
2014年7月29日华能新疆阜康热电有限责任公司致函原告福建龙净环保股份有限公司，因图纸错误导致设计变更要求1号脱硫机组大修时间从6月底推迟到8月底进行，并要求立即恢复拆除的脱硫设施。
2016年11月1日，江苏空间新盛建设工程有限公司在诉福建龙净环保股份有限公司、宿迁龙净环保科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案民事诉状中，载明：２＃钢结构施工合同补充协议、设备保温工程、1＃钢结构改造工程于2014年9月9日完工验收合格。
本院认为，原、被告签订的施工承包合同及补充协议系双方真实意思表示，合法有效。合同履行过程中，原告未按合同约定支付工程款，被告部分工程未按期完工，双方均有违约情形，本院对原告主张的违约金参照同期银行年贷款利率4.75%酌情计算。２＃钢结构施工合同约定竣工日期2013年11月9日，实际竣工日期2014年1月24日，逾期75天，违约金1289600×4.75%/360×75=12761.67元；２＃钢结构施工合同补充协议合同约定竣工日期2014年4月20日，实际竣工日期2014年9月9日，逾期143天，违约金1047800×4.75%/360×143=19769.95元；设备保温承包合同约定竣工日期2014年5月20日，实际竣工日期2014年9月9日，逾期113天，违约金370170×4.75%/360×113=5519.13元；设备安装施工承包合同约定竣工日期2014年7月15日，实际竣工日期2014年7月23日，逾期8天，违约金260000×4.75%/360×8=34.31元；1＃钢结构改造工程合同约定竣工日期2014年8月2日，实际竣工日期2014年9月9日，逾期39天，违约金1080000×4.75%/360×39=5557.50元；以上合计43642.56元。原告要求被告赔偿损失500000元，但未提供证据予以证实，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百二十条之规定判决如下：
一、被告江苏空间新盛建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告福建龙净环保股份有限公司违约金43642.56元；
二、驳回原告福建龙净环保股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13080元，减半收取6540元，其他诉讼费用160元，合计6700元，原告福建龙净环保股份有限公司承担6385元，被告江苏空间新盛建设工程有限公司承担315元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。
审判员 程建军
二〇一七年六月十九日
书记员 刘金慧