广西壮族自治区桂平市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂0881民初2492号
原告：莫日乾，男，1980年1月5日出生，汉族，住桂平市。
原告：李华丽，女，1979年9月21日出生，汉族，住桂平市。
共同委托诉讼代理人:潘生云，广西百举鸣律师事务所律
师。
被告：广西桂平市华庆房地产开发有限公司。住所地：广西桂平市桂江东路**号。
法定代表人：谭明能,该公司董事长。
委托诉讼代理人:陈伯良，广西桂力律师事务所律师。
委托诉讼代理人:梁涓，广西桂力律师事务所实习律师
原告莫日乾、李华丽与被告广西桂平市华庆房地产开发有限公司（以下简称华庆公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2017年6月14日立案后，依法适用简易程序,于2017年7月25日公开开庭进行了审理。原告莫日乾、李华丽及其共同委托诉讼代理人潘生云，被告华庆公司的委托诉讼代理人陈伯良、梁涓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告莫日乾、李华丽向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付原告逾期交房违约金47505元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2014年7月7日签订《桂平市经济适用住房买卖合同》，约定原告购买被告预售的位于广西桂平市保障性安居工程第二期经济适用房（长安小区）第6栋2单元16层4号房，总房款为161510.8元，首付款为48580.8元，银行贷款113000元。被告应在2015年9月30日前，将具备“该经济适用住房已取得竣工验收合格单”并符合该合同约定的经济适用住房交付原告使用，如逾期交房，原告有权要求被告每日按已付购房款的万分之五支付逾期交房违约金。合同签订后，原告依照合同约定支付了首付款，并向中国工商银行股份有限公司桂平市支行签订了《个人住房（经济适用房）借款合同》，中国工商银行股份有限公司桂平市支行也向被告支付了113000元。而被告于2017年5月10日才通知原告交房，明显已经违反双方签订的《桂平市经济适用住房买卖合同》的约定，原告多次要求被告支付违约金，但是被告拒绝支付。被告已逾期588天交房，按合同约定应支付违约金47505元。为维护原告的合法权益，原告特向法院提起诉讼，并提出上述的诉讼请求。
被告华庆公司辩称，由于政府不及时审批项目配套基础设施及其他不可抗力等因素造成了逾期交房，逾期交房不可归责于被告，且原告并未产生实际损失，其所主张的违约金不应获得支持，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。
被告没有在合同约定的时间交房给原告，一是政府未能及时对配套基础设施下发批文及拨付资金建设导致。2016年7月7日，桂平市发展和改革局才正式下发浔发改投资[2016]49号《桂平市发展和改革局关于桂平市长安工业园区保障性安居工程配套基础设施建设项目（小区外道路及小区内绿化等部分）初步设计的批复》，同意被告对涉诉小区的配套基础设施进行施工，并于2017年初完成施工，涉诉安居住房迟延交付是政府行为导致，属不可抗力及重大情势变更，不可归责于被告。二是不可抗力等因素，从2013年1月至2017年5月期间，因降雨及暴雨或大暴雨导致安居住房所在项目无法施工112天，因高考期间造成安居住房项目无法开工建设12天，因停水停电造成项目停工28天，不可抗力天数共为152天。三是合同所约定的交房时间不符合客观情况，原告与被告于2015年11月10日签订合同，约定的交房日期是2015年9月30日，合同目的根本无法实现，约定交房日不应作为被告承担逾期交房法律责任之日。原告计算逾期交房的违约金基数、违约天数与实际不符，且约定违约金明显过高，已超过原告的经济损失，应当予以调低，即使需要计算逾期交房的违约金，也应按中国人民银行同期贷款利率计算。
双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院经审理认定事实如下：2014年，原告与被告签订《桂平市经济适用住房买卖合同》，2015年11月10日，被告收回2014年双方签订的合同，双方重新签订《桂平市经济适用住房买卖合同》，合同约定：原告购买被告预售的坐落于广西桂平市保障性安居工程第二期经济适用房（长安小区）第6栋2单元16层4号房，总房款为161580.8元，被告应在2015年9月30日前交房给原告使用；如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期交房：遭遇不可抗力，且被告在发生不可抗力事由之日起30日内告知原告的；除本合同第十条规定的特殊原因外，被告如未按本合同规定的期限将该经济适用住房交付原告使用，按逾期时间，分别处理（不作累加）：逾期交房不超过360日，自本合同第十条规定的最后交付期限届满之日起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之贰的违约金，合同继续履行。原告于2014年6月13日、7月7日两次共交了购房首付款48580.8元给被告，余款113000元双方只约定通过向银行借款支付，并没有约定支付时间。2016年1月15日原告与中国工商银行股分有限公司桂平市支行签订《个人购房借款/担保合同》，2016年2月1日银行按揭贷款113000元到达被告指定的账户，此时原告已付清了购房款给被告。而被告于2017年5月10日交付房屋给原告，原告已接收。
另查明，2016年7月7日，桂平市发展和改革局才正式作出浔发改投资[2016]49号《桂平市发展和改革局关于桂平市长安工业园区保障性安居工程配套基础设施建设项目（小区外道路及小区内绿化等部分）初步设计的批复》，同意被告对涉诉小区的工程配套基础设施进行施工。
本院认为，经济适用住房是政府提供政策优惠，限定套型面积和销售价格、按照合理标准建设，面向城市低收入住房困难家庭供应，具有保障性质的政策性住房。原、被告签订的《桂平市经济适用住房买卖合同》合法有效，双方之间成立商品房预售合同关系。保障性安居工程配套基础设施建设方案需经政府有关部门审批，2016年7月7日桂平市发展和改革局批复同意小区的工程配套基础设施建设方案，被告据此才能施工建设，且审批后被告还需要一定的合理建设期间才能完成配套基础设施，本院认为被告需要的合理建设期间以120天为宜。因此，被告确实存在可据实延期交房的情形，对被告提出应剔除审批时间的抗辩意见本院予以采纳；降雨、停水、高考等并不属于不能预见的不可抗力因素，不能予以免责，本院对被告提出因降雨、停水、高考等导致停工、应予抵扣逾期交房天数的抗辩意见不予采纳。根据本案实际，原告已经依约付清了购房款给被告，被告应于2016年11月5日前将房屋交付原告使用，而被告于2017年5月10日才将房屋给原告使用，确实属逾期交房，构成违约，应承担违约责任。被告的逾期交房时间应从2016年11月6日起计算至实际交房之日止，共186天。原告主张被告逾期588天交房与本案事实不符，本院不予支持。被告逾期交房不超过360天，合同约定按已付购房款以每日万分之二的标准计算违约金并不高，故被告应向原告支付的逾期交房违约金为：161580.8元×0.0002元/天×186天＝6010.81元。原告请求被告支付逾期交房的违约金47505元，与本案查明的事实不符，超出部分，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款、第二款的规定，判决如下：
一、被告广西桂平市华庆房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力后十日内支付逾期交房违约金6010.81元给原告莫日乾、李华丽；
二、驳回原告莫日乾、李华丽的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。
案件受理费493元（立案时已按简易程序减半收取，原告已预交），由原告莫日乾、李华丽负担430元，被告广西桂平市华庆房地产开发有限公司负担63元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）提交上诉状，并按对方当事人的人数加五提出副本，上诉于贵港市中级人民法院。当事人上诉的，应在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费986元。款汇至户名为：贵港市中级人民法院
--诉讼费；开户行：中国农业银行贵港分行营业部，帐号：20×××93。逾期不交也未提出司法救助申请的，按自动撤回上诉处理。
审判员 王冰梅
二〇一七年十一月八日
书记员 黄小钊