四川省蒲江县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川0131民初526号
原告：北京金日红木业有限公司，住所地：北京市通州区宋庄镇丁各村委会西500米，统一社会信用代码：911×××5A。
法定代表人：程宏伟，总经理。
委托诉讼代理人：彭明然，四川成蒲律师事务所律师。
被告：黄海，男，1963年8月8日出生，汉族，住广东省阳春市春湾镇×村×号，身份证号码：440×××14。
原告北京金日红木业有限公司（以下简称金日红公司）与被告黄海承揽合同纠纷一案，本院于2017年9月7日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告金日红公司委托诉讼代理人彭明然到庭参加了诉讼，被告黄海经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金日红公司向本院提出诉讼请求：1.被告黄海违约，赔偿原告损失166260元；2.解除原、被告签订的《家具安装承包合同》。事实和理由：2015年6月原、被告签订《家具安装承包合同》，约定由被告承揽蒲江县鹤山镇大溪谷福朋喜来登酒店（以下简称大溪谷酒店）6-10层家具木制品安装工作，安装费用为36.5万元。合同签订后，被告组织人员进场进行家具安装工作。2015年7月26日被告单方擅自终止合同履行并离场。为完成剩余安装任务、避免损失扩大，原告找到陈奇、罗来发等人完成了剩余安装任务，并支出安装费24.6万元。该费用的产生系被告违约造成，依照合同第四条第4项之约定，该24.6万元应由被告承担并归还原告。另外，因被告未按时支付其雇佣的工人工资，工人投诉到蒲江县人力资源和社会保障局，原告被迫代其垫付拖欠工人工资114750元，该款应由被告归还原告。被告在从事安装工作期间从原告处借支170510元，也应归还原告。上述三项费用合计531260元，与被告完成安装任务后应得费用36.5万元抵扣后，原告多支出166260元，该费用系被告违约造成的损失，应赔付原告。据此，诉请法院判如所请。
被告黄海未到庭，但书面答辩如下：大溪谷酒店6-10层家具是原告通过关系委托佛山燊宇家具公司（以下简称燊宇公司）生产的，被告于2015年4月20日与燊宇公司签订了大溪谷酒店家具的安装合同，安装费用系按家具合同总价款约330万元的11%计收，合同签订后，被告于2015年4月23日进场并安装至5月10日。后原告与燊宇公司发生合同纠纷，导致被告及木工组人员准备离场并找燊宇公司结算安装费。原告找到被告，要求被告继续安装，并承诺按家具合同总价款的11%支付被告安装费，被告木工组便留下继续安装家具。之后双方于2015年6月18日签订正式合同。2015年7月26日被告完成了7-10层的家具安装任务，也完成了第6层楼的大部分安装任务，只差入户门和衣柜门（因原告所购材料未到位），所完成工程量达90%以上。按照合同约定，原告应按工程进度支付六成约20万元的工资，但原告违约分文未付。由于原告不按合同约定支付进度款，导致被告不能按时向工人发放工资，工人停工投诉后，经蒲江县人力资源和社会保障局的见证和被告确认，原告发放给工人的工资属实。但被告的工程款和家人的工资原告一直未付，被告保留追偿的权利。原告找他人完成的安装工程，被告不认可。现被告同意解除《家具安装承包合同》，但不承担违约责任，也不赔偿原告损失。另外，被告只收到过原告借支款107000元和代购付材料款3510元，合计110510元；原告所主张的借支款170510元，其中有6万元系重复计算，应扣除。理由如下：2015年6月19日原告法定代表人程宏伟与被告一起到蒲江县工商银行通过银行转账支付被告工人工资6万元，然后以油漆工人需要生活费为由从被告的银行取款中拿走1万元，同时要求被告以实际领款5万元出具了一份借据。故被告在2015年6月19日只收到过原告5万元，银行转款6万元系重复计算。
经审理查明：2015年4月23日原告金日红公司将大溪谷酒店6-10层木制品安装工程（含电梯口推拉门），以包工包干形式发包给被告黄海安装。2015年6月19日双方正式签订《家具安装承包合同》，合同载明“工程价款：36.5万元，一次性包干价；工程范围：6-10层所有木制品安装（含电梯口推拉门）…付款方式：工程进度款每10天按现场安装进度支付60%，安装至全部结束支付至80%。代酒店方验收合格，10个工作日内一次性付清尾款…”。施工期间，被告于2015年6月4日、8日、19日和7月24日分四次向原告借支生活费和工资共计107000元，2015年6月22日和7月7日原告支付被告代购材料款共计3510元；上述费用合计110510元。
2015年6月19日原告通过银行转账支付被告6万元，有转款凭证佐证，但无被告出具的6万元借条或收条予以印证，也无原告公司相应的财务记录予以佐证。对该转款被告认可收到，但提出当日取款后就被原告法定代表人程宏伟拿走了1万元，故被告于当日向原告出具了实际领款5万元的借条，原告依据转款凭证主张的6万元借款系重复计算。
2015年7月29日因工人工资未达到及时兑付，被告所雇请的工人向信访局提起投诉，经蒲江县人力资源和社会保障局调查核实后，于7月30日作出《关于蒲江县委县政府领导接访批示但办理的回复》“…经查大溪谷福朋喜来登大酒店家具安装项目由北京金日红木业有限公司与广东省承包人黄海签订安装合同。双方因工程量未结算，甲方未及时支付乙方安装费，导致黄海无力支付工人工资…经协调公司同意先核算清工人工资，并于2015年7月30日前垫付黄海安装组下李书镜等14名工人工资共计114750元。下一步公司将与承包人黄海结算清工程量…”。同日，在被告黄海和蒲江县人力资源和社会保障局相关人员的见证和确认下，原告于2015年7月30日为被告垫付工人工资114750元。但原、被告双方未就已完成工程量进行核对和结算，被告在安装工程未全面竣工的情况下离场。
后原告另行找到陈奇、罗来发等人完成了剩余安装任务，并交付业主投入使用；但双方未签订书面安装合同，也无具体的工程核算清单，仅有结算总价款的书面协议和银行转款凭证，合计结算金额为24.6万元。庭审中，原告认可剩余安装工程的计价标准高于被告标准；但原告依据《家具安装承包合同》第四条第4项“如乙方（被告）的安装进度没有按照甲方（原告）提供进度及质量要求进行，甲方有权终止乙方一切工作，甲方另行安排安装人员进场，费用由乙方负担”之规定，以被告违约为由要求被告承担该24.6万元，并向原告支付。
2015年12月23日原告向广东省阳春市人民法院提起诉讼，要求被告返还原告为其垫付的工人工资114750元。经法院审理，认为在原、被告双方未经结算的情况下，原告虽然为被告预支了费用并垫付了工人工资，但原告不能证明上述费用超过被告应得工程款，故原告要求被告返还垫付工人工资的主张证据不足，法院不予支持。最终，判决驳回原告的诉请。该判决内容已生效。
上述案件事实有原告的当庭陈述、《家具安装承包合同》、借据、转款凭证、送货单、销售单、工资表、求助书、蒲江县人力资源和社会保障局的回复、协议、银行汇款凭证及回单收条、广东省阳春市人民法院（2015）阳春法春民初字第351号民事判决书、当事人身份信息等在案佐证，本院予以确认。
本院认为，原、被告签订的《家具安装承包合同》系当事人双方的真实意思表示，且未违反有关法律法规的强制性或限制性规定，合同合法有效，对当事人双方具有法律约束力。关于本案合同应否解除的问题。在本案诉争的家具安装工程已竣工并交付使用的情况下，原告主张解除安装合同，且被告也同意，该主张符合法律规定，本院予以支持，双方的《家具安装承包合同》于原告起诉之日即2017年9月7日解除。关于被告是否违约，是否应赔偿原告损失166260元的问题。依照双方合同付款方式之约定，原告应每10天按现场安装进度支付被告工程进度款60%，安装至全部结束支付至80%...。但从本案查明的案件事实来看，被告在合同履行期间仅在2015年6月4日至7月24日分四次从原告处借支过生活费和工资，但没有从原告处领到过合同约定的工程进度款。另外，蒲江县人力资源和社会保障局调查于7月30日作出的《关于蒲江县委县政府领导接访批示但办理的回复》，也进一步印证了工人停工投诉是因为原、被告双方的工程量未结算，原告未及时支付被告黄海安装费，导致黄海无力支付工人工资所致。故本案安装合同未能得以全面履行，系因原告违约在先所致，被告在原告未履行工程进度款的结算和支付义务的情况下，有权拒绝原告的履行合同义务要求。故原告要求被告承担违约赔付责任的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。另外，关于原告于2015年6月19日通过银行转账支付被告6万元，被告于当日出具5万元借条，转账6万元是否重复计算的问题。由于被告每次向原告借支款项均有出具借据的惯例，故在原告不能提供被告出具的6万元借据或收条的情况下，仅凭6万元转款凭证，不能证明双方存在6万元的借款事实，按照“谁主张，谁举证”的证据规则，应由原告自行承担举证不能的不利后果。至于原告垫付的工人工资和双方无争议的借支款项，由于双方未进行工程结算，无法证明上述费用超过被告应得工程款，故本案无法进行抵扣，应由原告自行承担举证不能的不利后果。在原告先行违约且不能证明被告没有按照原告提供进度及质量要求进行安装的情况下，被告停工，原告另行找人完成剩余安装任务所支出的费用应由原告自行承担。原告要求被告承担剩余安装费用的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条、第九十三条之规定，判决如下：
驳回原告北京金日红木业有限公司的诉讼请求。
本案受理费3625元，由原告北京金日红木业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审 判 长 黄晓军
审 判 员 祝 凌
人民陪审员 陈仕俊
二〇一七年十二月七日
书 记 员 梁亭婷