福建省晋江市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）晋民初字第10568号
原告：黄桥木，男，1980年9月23日出生，汉族，住晋江市。
委托诉讼代理人：王乐，北京市国乐律师事务所律师。
被告：泉州世茂新领域置业有限公司，住所地晋江市。
法定代表人：汤沸，该公司总经理。
委托诉讼代理人：郭传挺、张佳威，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。
原告黄桥木与被告泉州世茂新领域置业有限公司（下简称世茂公司）商品房预售合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人王乐，被告的委托诉讼代理人郭传挺、张佳威到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄桥木向本院提出诉讼请求：1.确认《商品房买卖合同》附件六是格式条款；第五条第1、2、5、6、7款，第六条，第八条，第十条第4、5款，第十四条第2款，第十六条第7、8款；附件三“备注”内容无效；2.世茂公司立即交房；3.支付逾期交房违约金（暂计为201618元）；4.按所售房屋总价百分之十即168015元赔偿贬值损失；5.退还房屋装修差价131160元。事实和理由：2012年4月29日，其与世茂公司签订《商品房买卖合同》一份，合同约定黄桥木向世茂公司购买位于晋江人工湖K1-1，K2-1地块第×××幢×××号商品房一套，建筑面积163.95㎡，单价6831.96元/㎡，总价1120100元，房屋交付日期为2014年6月30日前。《商品房买卖合同》附件三备注内容及附件六均是世茂公司单方制作提供、重复使用的条款，属于格式条款，诉争条款违背公平原则，免除世茂公司责任，加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利，应认定为无效条款。世茂公司未能交付符合主合同第8条约定交付条件的房屋，应承担交房及支付逾期交房违约金的义务。逾期交房违约金按总房款0.04%/日计算，计自2014年7月1日起至实际交房之日止。世茂公司拆除风情公园，小区的容积率、绿化率、建筑密度、停车位均发生变化，及每年只有50个第四实验小学名额，造成房屋贬值，世茂公司应赔偿黄桥木总房价百分之十的贬值损失。世茂公司销售诉争房屋时，向黄桥木承诺装修价格为1800元/㎡，而世茂公司给施工方的装修报价为1000元/㎡，应按800元/㎡退还黄桥木装修差价。
世茂公司辩称：1.黄桥木主张涉诉《商品房买卖合同》附件三备注内容、附件六相关条款无效的理由不能成立。诉争条款不属于格式条款。即使涉诉条款构成格式条款，世茂公司已采取合理方式履行了提示及说明义务，相关条款也不存在减轻世茂公司责任、加重黄桥木责任、排除黄桥木主要权利，不具备依法应当认定无效的情形。2.世茂公司已按照补充协议约定的时间通知黄桥木交接房屋，黄桥木未按时办理交房，违约责任不在世茂公司。且如果存在逾期，逾期交房违约金的计算标准最高是0.02%/日，而不是0.04%/日。3.关于房屋贬损，世茂公司按规划要求建设，不存在改变小区环境的问题。竣工验收备案证明中容积率、建筑密度、停车泊位、绿地比例的数值与规划批准一样。世茂公司在项目周边确实建有公园，该公园无论投资数额，还是景观面积都远超媒体报道的数值。关于第四实验小学，黄桥木并无证据证明世茂公司曾就此作出过宣传，且客观上有50个名额可以就读第四实验小学。4.关于装修差价，黄桥木未能提供证据予以证明，且装修的成本价与销售价是不同概念。
在审理中，双方当事人对以下事实没有异议，本院依法予以确认。2012年4月29日，双方当事人签订商品房买卖合同一份，黄桥木向世茂公司购买位于晋江人工湖K1-1，K2-1地块第5幢2001号商品房一套，房屋总价为1120100元。购房款已支付完毕，诉争房屋至本判决确定之日前未交房。
双方当事人争议焦点为：1.附件六《合同补充协议》是否为格式条款，本案诉争条款是否有效；2.世茂公司是否存在逾期交房，如果逾期，逾期交房违约金如何认定；3.诉争房屋是否存在贬值损失，如果存在，赔偿标准如何认定；4.诉争房屋是否存在装修差价，如果存在，装修差价如何认定。
当事人分别围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。黄桥木提供如下证据：1.商品房买卖合同及补充协议复印件；2.购房发票复印件；3.世茂公司宣传资料中描述的世茂御龙湾有万亩风情公园的外部环境和面积，包括：（1）世茂公司制作的“上海新天地空降大泉州”宣传图册一份、台历一本；互联网上的宣传信息图片、案外人业主买房前实地拍摄照片计八页；（2）东南早报关于世茂御龙湾有万亩风情公园的的报道；（3）泉州晚报关于世茂御龙湾有万亩风情公园的报道；4.世茂公司开发的涉案楼盘环境的现状照片五页、原篮球场被拆除后的现场照片；5.世茂公司关于装修的补充合同说明复印件二页；6.室内精装修质量解剖照片十页；7.与世茂公司方代表交涉时的录音光盘一份及文字整理内容。世茂公司提供如下证据：8.商品房预售许可证；9.建设工程竣工规划条件核实意见书、福建省房屋建筑工程竣工验收报告；10.世茂御龙湾部分小区通信网络设计合同、世茂公司工程部负责人出具的证明书、承建单位出具的证明书；11.晋江世茂御龙湾有线数字电视施工合同、世茂工程部负责人出具的证明书、建设单位出具的证明书；12.泉州市公安局消防支队建设工程消防验收意见书复印件；13.晋江市建设工程竣工验收备案证明书；14.交房通知单及邮件详情单、邮件跟综查询单各一份；15.晋江市气象局气象资料—天气证明、气象资料证明；16.《晋江市G2010-34号至38号地块国有建设用地使用权挂牌出让文件》、《晋江市G2010-34号至38号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告》、《国有建设用地使用权出让合同》、《晋江市G2010-34号地块出让说明》、《晋江市G2010-35号地块出让说明》、《晋江市G2010-36号地块出让说明》、《晋江市G2010-37号地块出让说明》、《晋江市G2010-38号地块出让说明》各一份；17.《建设工程规划许可证》；18.世茂人工湖项目总平图。
对当事人无异议的证据1、2，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：黄桥木提供证据3中的宣传图册无法体现提供者为世茂公司；宣传信息图片、照片、台历等证据无法体现图片拍摄地点系所谓的风情公园，无法证明风情公园的存在及其位置；媒体报道无法体现报道内容来自于世茂公司授权发布或以公司名义组织报道，对其证明力不予认定；证据4欲证明的事实应结合本院现场勘测情况认定；证据5补充合同系复印件，因世茂公司不予认可，真实性无法确认，对其证明力不予认定；证据6无法体现拍摄地点是本案诉争房屋，与本案不具有关联性，不予认定；证据7能够证明相应的事实。世茂公司提供的证据8能够证明世茂公司取得商品房预售许可的事实；证据9、13能够证明本案诉争房屋已经相关部门验收合格；证据10、11能够证明相应的事实；证据14能够证明世茂公司通知黄桥木交房等事实；证据15真实性予以认定；证据16能够证明世茂公司与晋江市政府针对人工湖片区的水体和绿地景观建设的施工、出资等内容进行了约定以及规划许可情况，但与本案不具有关联性；证据17能够证明有关工程规划许可的事实；证据18能够证明涉案房屋所在小区的相关景观配套的规划位置。本院根据世茂公司的申请，依法向泉州市公安局消防支队调取有关建设工程消防验收意见书等相关材料。该意见书能够证明证据12的真实性，即诉争房屋经消防验收（合格）的事实。
黄桥木申请对诉争房屋的室内装修是否达到国家标准及诉争房屋的室内装修工程造价进行鉴定。本院依法予以准许。关于室内装修工程造价鉴定，福建联合中和工程造价咨询有限公司泉州分公司以世茂公司未能提供相关材料，造成无法继续鉴定为由，退回鉴定并回函建议此类型鉴定另委托资产评估公司进行评估。本院向黄桥木释明可以评估的方式进行鉴定并告知相应法律后果，黄桥木明确表示不再申请评估鉴定。审理中，黄桥木撤回对室内装修质量的鉴定申请，明确表示不再申请装修质量鉴定（包括电线）。
审理中，本院组织双方当事人进行现场勘验，并形成相应的照片9张。现场勘验照片能够证明相应的事实。
关于争议焦点1，本院认为，审理中，世茂公司确认同批次的合同文本大致一样，但提示的方式不一样。因世茂公司未明确指出合同不一样的提示方式，故可确认双方所签订的附件三备注内容与附件六《合同补充协议》均为世茂公司提供的格式合同，合同条款均属格式条款。对格式条款效力的认定应依照《中华人民共和国合同法》第四十条的规定来确认。
关于附件六第五条第2、5、6、7款，第六条第1-4款，第八条1-7款，第十条第5款效力的争议。本院认为，附件六第五条第2、6款，第六条第2、3、4款，第八条1-7款的约定并不存在减轻或免除世茂公司责任，加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利的情形，故均应认定为合法有效。第十条第5款的约定特定于“发生保修质量问题”范围；第五条第5、7款的约定结合本案《商品房买卖合同》第十一条关于“交接”的有关约定，其书面通知的前提是“商品房达到交付使用条件后”这一特定要件，故前述条款约定的内容也不存在减轻或免除世茂公司责任，加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利的情形，也应认定合法有效。关于附件六第六条第1款，《商品房买卖合同》第八条第2款第5项约定了“其他有关交付条件与期限（特别是宽展期）的特别约定等详见本合同附件六补充协议相关条款约定”,即双方在主合同中已对宽展期进行了约定，可视为世茂公司已对宽展期作出提示。附件六第六条第1款关于交房宽限期的约定与主合同第八条的约定不矛盾，是双方对主合同内容的补充，不存在免除世茂公司责任或者加重黄桥木责任的情况，故应认定为合法有效。
关于附件六第五条第1款，第六条第5款，第十条第4款，第十四条第2款，第十六条第7、8款效力的争议。本院认为，附件六第5条第1款以《晋江市建设项目竣工规划验收合格证》的形式改变了诉争《商品房买卖合同》第八条约定的有关房屋交付条件。且在审理中，世茂公司并未提供该《合格证》，难以知晓具体内容，可能存在为减轻或免除世茂公司责任，加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利的情形，故应确认为无效。附件六第六条第5款免除了世茂公司基于合同约定或法律规定应当承担的其它责任；第十条第4款的约定针对商品房存在质量问题的情况；第十六条第7款约定的内容；第十六条第8款约定的“以本补充协议条款为准”排除了诉争《商品房买卖合同》合法有效的约定；前述条款约定的内容均存在减轻或免除世茂公司责任，加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利的情形，故均应确认为无效。关于附件六第十四条第2款，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，即使未载入商品房买卖合同，也应当视为合同内容。该条款与该规定相悖，免除世茂公司责任，排除黄桥木主要权利，故应确认为无效。
关于附件三备注内容“本附件所列各项标准内容如有表述未尽或与实际交付情况有差异的，则届时均以交付现场实际状况为准”，该内容含有任由世茂公司交付之意思，存在减轻或免除世茂公司责任、加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利的情形，故应确认为无效。
关于争议焦点2，本案是否存在逾期交房，如果逾期，逾期违约金如何认定的争议。本院认为，虽然《商品房买卖合同》第8条及附件六第六条第1项均有如因天气因素达到某种程度均可据实延期的约定，但世茂公司明确第六条第1项约定的6个月交房宽展期是在考虑并预见到诸如天气、政府行为等客观因素，并在与业主充分协商的基础上所确定的，即6个月宽展期包含因天气等据实延期的期限。故，本院认定双方约定的交房期限为2014年12月31日。《商品房买卖合同》第八条已就诉争房屋的交付条件作出明确约定。本案诉争房屋于2014年12月20日通过竣工验收（合格）；于2015年1月22日通过建设工程消防验收（合格）。本院认定诉争房屋于2015年1月22日符合交付条件。世茂公司虽通知黄桥木于2014年12月30日交房，但该交房之日诉争房屋并未符合交付条件。审理中，世茂公司主张其于2015年5-6月份通知部分业主交房，但未举证证明，故本院认定世茂公司在诉争房屋符合交房条件后未通知黄桥木交房。本案于2016年2月1日开庭审理，可以认定黄桥木根据世茂公司提供的相关证据即已知晓诉争房屋已具备交付条件，但黄桥木未予办理交房，故本院认定世茂公司逾期交房时间自2015年1月1日至2016年1月31日，共计396日。综上，世茂公司未按合同约定交付房屋，构成逾期交房，应承担相应的违约责任。世茂公司应支付黄桥木逾期交房违约金88712元=1120100元×0.02%/日×396日。因诉争房屋尚未交房，世茂公司应于本判决确定之日起十日内交付诉争房屋给黄桥木。
关于争议焦点3，诉争房屋是否存在贬值损失，如果存在，赔偿标准如何认定的争议。审理中，黄桥木主张贬值损失的依据在于小区环境没有达到签约时承诺的条件（绿地面积、容积率、建筑密度、停车位均发生改变，风情公园被拆除），及每年只有50个第四实验小学名额。本院认为，世茂公司提供的建设工程竣工规划核实意见书体现，批准文件要求的容积率、建筑密度、停车泊位、绿地比例等相关指标与竣工执行情况的相对应指标均一致，故本院认定世茂公司关于前述指标的竣工执行情况并未违反有关审批要求。关于风情公园，黄桥木提供的相关证据，无法明确拍摄地点系所谓的风情公园，亦无法证明风情公园存在于K4地块；其提供《泉州晚报》、《东南早报》等报道，无法体现系世茂公司授权发布或以公司名义组织报道，不能视为世茂公司在其开发的商品房销售中所作的广告、宣传内容；从规划平面图及现场勘验现状来看，K4地块规划建设的是低密度建筑，目前建设的亦是低密度建筑，与规划内容一致，而新闻报道中提到的景点，结合现场勘验照片，多数仍然存在涉案房屋所在小区。关于黄桥木主张的世茂公司承诺小孩可入读第四实验小学，黄桥木未能举证证明，应承担不利的后果。综上，黄桥木关于贬值损失的主张，证据不足，不予认定，因此而主张的赔偿请求本院不予支持。
关于争议焦点4，诉争房屋是否存在装修差价，如果存在，装修差价如何认定的争议。审理中，世茂公司确认有承诺1500元/㎡或1800元/㎡的装修标准，但世茂公司未具体指明诉争房屋的装修价格为1500元/㎡还是1800元/㎡，应承担不利的后果。故本院认定诉争房屋的装修标准为1800元/㎡。因双方当事人对实际装修价格是否达到世茂公司承诺的标准产生争议，黄桥木申请对诉争房屋进行造价鉴定。在鉴定中，鉴定机构以世茂公司未能提供鉴定所需资料造成无法鉴定为由退回鉴定，并回函建议此类型鉴定另委托资产评估公司进行评估。本院向黄桥木释明可以评估的方式进行鉴定，但黄桥木表示不再申请评估鉴定。黄桥木主张诉争房屋的装修价格为1000元/㎡，未能举证证明，应承担不利的后果。诉争房屋实际装修价格与承诺标准是否存在差价缺少必要的对比要素。综上，黄桥木主张的退还房屋装修差价的请求，本院不予支持。
除双方当事人无争议的事实外，本院另查明：世茂公司于2012年4月6日取得商品房预售许可证；2014年12月20日，涉诉房屋通过竣工验收（合格）；2015年1月22日，通过建设工程消防验收（合格）；2015年7月20日通过晋江市建设工程竣工验收备案。
综上所述,本院认为，黄桥木与世茂公司签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，对双方在合同中约定的不违反法律法规的强制性规定的条款应确认合法有效，双方当事人应依照合同约定的有效条款全面履行各自义务。《商品房买卖合同》附件三“备注”条款与附件六《合同补充协议》第五条第1款、第六条第5款、第十条第4款、第十四条第2款、第十六条第7、8款条款，因条款内容存在免除世茂公司责任或者加重黄桥木责任，排除黄桥木主要权利的情形，应确认为无效。因诉争房屋尚未交房，世茂公司应于本判决确定之日起十日内交付诉争房屋给黄桥木。世茂公司逾期交房396日，应支付黄桥木逾期交房违约金88712元。黄桥木的其他主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十九条、第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，判决如下：
一、确认原告黄桥木与被告泉州世茂新领域置业有限公司签订的《商品房买卖合同》附件三“备注”条款与附件六《合同补充协议》第五条第1款、第六条第5款、第十条第4款、第十四条第2款、第十六条第7、8款条款无效；
二、被告泉州世茂新领域置业有限公司应于本判决确定之日起十日内交付位于晋江人工湖K1-1，K2-1地块第5幢2001号商品房给原告黄桥木。
三、被告泉州世茂新领域置业有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付原告黄桥木逾期交房违约金88712元；
四、驳回原告黄桥木的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费8808元，由原告黄桥木负担6790元,由被告泉州世茂新领域置业有限公司负担2018元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。
审 判 长 洪民强
审 判 员 吴雅莉
代理审判员 蔡燕萍
二〇一七年四月二十八日
书 记 员 陈琦颖
书 记 员 黄钟越
附件：本案所适用的法律法规、司法解释
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国城市房地产管理法》
第二十七条房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）
第十条提供格式条款的一方当事人违反合同法第三十九条第一款的规定，并具有合同法第四十条规定的情形之一的，人民法院应当认定该格式条款无效。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
法官提示
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》
第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。
第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。
第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。