河南省开封市龙亭区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0202民初1285号
原告：开封市凤城建筑工程有限公司，住所地：开封市祥符区陈留镇南街村。统一社会信用代码：91410212731312841P。
法定代表人：耿国合，公司经理。
委托诉讼代理人：冯翀，公司法律顾问，代理权限为特别授权。
委托诉讼代理人：郑建武，公司法律顾问，代理权限为特别授权。
被告：开封市瑞信房地产开发有限公司。住所地：开封市西大街**号新都汇内*座。机构代码76021044-9。
法定代表人：吴志强，董事长。
原告开封市凤城建筑工程有限公司（下称凤城公司）为与被告开封市瑞信房地产开发有限公司（下称瑞信公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，分别于2017年2月20日公开开庭进行了审理，原告凤城公司的委托诉讼代理人冯翀到庭参加了了诉讼，被告瑞信公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。原告凤城公司于2017年1月20日申请撤回了对被告吴灏和温州市公共事业开发公司的起诉，并得到了批准。本案现已审理终结。
原告凤城公司向本院提出的诉讼请求：1、依法判令开封市瑞信房地产开发有限公司（以下简称瑞信公司）向原告支付新都汇1#商场配合费300000元、钢材差价1453423.08元、花岗岩摘项损失1207077.16元、人民防空监督费88851.60元、周边协调费498000元等工程款共计3547351.84元并按合同约定月息1.5分计算的利息；2、依法判令被告瑞信公司赔偿原告强制装修造成的损失800000元、地下人防工程私自出租造成的损失400000元，以及因瑞信公司不配合结算导致拖欠工资给原告造成的损失200000元，共计1400000元。事实与理由：2009年10月16日，原、被告签订建设工程施工合同，由原告承建被告开发的龙亭·新都汇1＃商场工程。工程于2012年完工，被告委托北京福陆工程管理有限公司对工程主要部分进行结算审核。2015年5月21日又在开封市龙亭区人民法院的组织下委托开封市金建工程造价有限公司对龙亭·新都汇1＃商场工程工程造价作出鉴定，该鉴定结果和北京福陆工程管理有限公司作出的审计结果明确显示不包含本案所起诉的费用，即配合费、花岗岩摘项损失、人民防空质量监督费、周边协调费、材料差价等损失，依据建设工程施工合同，上述费用均应由被告瑞信公司承担，合同约定垫资部分按照月息1.5分计算利息。除此之外，因被告瑞信公司强行使用本案工程，强制装修给原告造成损失80万元；地下人防工程交付之前被告瑞信公司私自出租使用造成的损失，包括消防、通风、水电等设备丢失，垃圾清运、地下电缆切断等造成的损失共计40万元。因被告瑞信公司不按照合同约定履行结算义务，拖欠农民工工资长达数年，直至今日还没有支付完，给原告造成了巨大的物质和精神损失。众所周知，龙亭·新都汇1＃商场工程工程已经使用多年，但是被告瑞信公司一直欠付原告多项费用，给原告造成了极大的损失，经原告多次与其协商和催要，均无结果。故诉至法院，请求法院依法支持原告的诉讼请求。
被告瑞信公司未答辩。
本院经审理认定事实如下：2009年10月16日，原告凤城公司与被告瑞信公司签订建设工程施工合同。合同约定：凤城公司承建瑞信公司开发的开封市龙亭·新都汇1＃商场的地下室及地上的土建、水电安装工程，施工工期为300天，合同价款暂定为2000万元。同时约定瑞信公司收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担拖欠款的日万分之五的违约金。补充条款工程周边关系由承建商解决，甲方全力协助，由此造成的损失由承建方承担（停工损失），周边赔偿费用乙方报请甲方同意，并由甲方承担。该项工程主要材料（商品混凝土、钢材、水泥、电料）价格按施工单位实际购买价由甲方签字认可。
另查明，凤城公司因瑞信公司拖欠上述工程的工程款向开封市中级人民法院起诉，要求瑞信公司支付工程款13490542元及利息。开封市中级人民法院于2012年11月6日作出（2012）汴民初字第117号民事调解书，调解内容为：一、瑞信公司应给付凤城公司工程款11640242.23元。二、瑞信公司同意在本调解生效之日起一个月内以其房产折抵上述工程款。后因瑞信公司未支付，凤城公司申请强制执行，该款已执行完毕。2015年4月23日，开封市中级人民法院作出（2015）汴民监字第1号民事裁定书，裁定该案进行再审。2013年2月5日，凤城公司将瑞信公司诉至开封市中级人民法院，要求瑞信公司支付工程垫资利息1301767元及花岗岩装修工程变更损失556930元。开封市中级人民法院于2013年7月23日作出（2013）汴民初字第17号民事判决书，判决内容为：一、本判决生效后十日内，瑞信公司赔付凤城公司工程垫资利息（以11640242.23元为本金，按月息1.5%计算，自2011年12月21日起计算至实际还款之日止）。二、驳回凤城公司的其他诉讼请求。2014年11月4日，凤城公司诉至本院，要求瑞信公司支付工程款6966823.14元及利息3576557.04元、违约金5000000元、鉴定费200000元，两项共计15543380.18元。在该案的诉讼过程中，凤城公司申请对龙亭新都汇1＃商场工程造价进行鉴定。开封市金建工程造价咨询有限公司于2015年8月20日作出汴金鉴［2015］004号鉴定意见书，鉴定意见为：龙亭新都汇1＃商场工程造价：35540641.62元（含包子馆西北角加固48697.89元、花岗岩摘项损失500000元）。未计入项目有：消防、通风、室内外装修工程配合费、工程停滞费、工地西南角二次剔槽费用、花岗岩装饰部分费用。2015年9月11日又作出补充鉴定书，意见为：龙亭新都汇1＃商场工程停滞费为：1934837.91元。凤城公司为此支出鉴定费200000元。本院于2015年11月27日作出（2014）龙法民初字第597号民事判决书，判决内容为：一、被告开封市瑞信房地产开发有限公司支付原告开封县凤城建筑工程有限公司工程款2228558.53元及利息（利息自2012年5月13日起按银行同期贷款利率计算至实际还款之日止）。二、被告开封市瑞信房地产开发有限公司支付原告开封县凤城建筑工程有限公司违约金4715730.16元，鉴定费200000元。三、驳回原告开封县凤城建筑工程有限公司的其他诉讼请求。上述第一项、第二项均于判决生效后十日内履行。2009年12月8日，开封市瑞信房地产开发有限公司的工程部张瑞庭出具一份情况说明，内容为：情况说明新都汇1#商场在开挖基槽及抽水过程中，因时间长，造成基槽西边包子楼地基变动，房体开裂，是该房屋存在不安全入住隐患。经甲乙双方及该房主3房商定，对包子楼进行加固维修，该房屋的维修材料及人工费共计人民币贰拾九万捌仟元整。根据甲乙双方签订的建设工程施工合同中47条补充条款第一条说明，该房屋维修费用应由甲方承担。甲方应对给开封市凤城建筑公司人民币贰拾九万捌仟元整。
本院认为，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条第一款规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，凤城公司与瑞信公司签订的建设工程施工合同系双方的真实意思表示，内容不违反法律规定，该合同合法有效，双方均应按约定履行各自的义务。凤城公司已将工程建设完毕并交付瑞信公司，瑞信公司应支付相应的工程款。对于花岗岩摘项损失及利息，鉴于该项款项已经生效判决予以处理，原告再次主张，于法无据，本院不予支持。对于原告要求被告支付的消防、通风、室内外装修工程配合费及利息问题，根据2011年6月3日新都汇1#商场工程应付配合费情况说明中“消防、通风、室内外装修工程，甲方同意支付乙方三项工程总造价3%的配合费”，因其未提供上述三工程的总造价的相关证据，该项费用无法计算，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。对于原告要求被告支付的钢材差价1453423.08元及利息，根据双方签订的《建设工程施工合同》补充条例第八项约定，该钢材价格应按施工单位实际购买价由甲方签字认可，而原告并未提供甲方签字认可的相关证据，故对该项诉讼请求，本院不予支持。对于原告要求被告支付的人民防空质量监督费及利息、强制装修造成的损失800000元、地下人防工程私自出租造成的损失400000元、及因被告不配合结算导致拖欠工资给原告造成的损失200000元，因原告未提供证据证明其主张，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。对于原告要求被告支付的周边协调费，因双方在合同中明确约定，且有被告公司的工程部人员予以签字认可，对该项诉讼请求，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、被告开封市瑞信房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告开封市凤城建筑工程有限公司周边协调费298000元及利息（利息自2012年5月13日起按银行同期贷款利率计算至实际还款之日止）。
二、驳回原告开封市凤城建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费46379元，保全费5000元，共计51379元，由原告开封市凤城建筑工程有限公司承担48579元，由被告开封市瑞信房地产开发有限公司承担2800元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。
审 判 长 陈姝亭
审 判 员 李一文
人民陪审员 王美廉
二〇一七年五月十二日
书 记 员 李 婧