广东省清远市清城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1802民初5081号
原告：陈紫炎，男，1967年7月8日出生，汉族，住清远市清城区，
原告：雷燕玲，女，1968年1月13日出生，汉族，住清远市清城区，
两原告共同委托诉讼代理人：黄海珠，广东新北江律师事务所律师。
两原告共同委托诉讼代理人：林怡秀，清远市清城区洲心法律服务所工作人员。
被告：清远市天颐物业投资有限公司，住所地清远市新城北江二路××号越君豪庭×××××××。
法定代表人：胡忠开。
委托诉讼代理人：李婧、卢威达，广东盈辉律师事务所律师。
原告陈紫炎、雷燕玲与被告清远市天颐物业投资有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈紫炎、雷燕玲的委托诉讼代理人黄海珠、被告清远市天颐物业投资有限公司的委托诉讼代理人李婧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈紫炎、雷燕玲向本院提出诉讼请求：1、判令被告赔偿违约金20788.7元给原告；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年1月23日，原告在被告购买了位于清远市清城区××心××东海岸花园××楼××号商品房，建筑面积共88.48㎡，商品房总金额415774元，双方签订了《广东省商品房买卖合同》。合同约定“第八条交付期限被告应当在2015年12月31日前,依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：4、该商品房经竣工验收备案”，“第九条出卖人逾期交房的违约责任1-（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之2的违约金”。2015年12月31日，被告未能如期将位于清远市清城区××心××东海岸花园××楼××号商品房交付给原告使用，被告在2016年8月24日才给原告发出了《中伦东海岸花园业主收楼通知书》，交付时间2016年9月7日。按照原、被告双方签订的《广东省商品房买卖合同》被告已经违约，被告应该按《广东省商品房买卖合同》赔偿原告逾期交房的违约金20788.70元[415774元×0.0002×250天（从2016年1月1日起至2016年9月7日止）]。
综上所述，特向法院提起诉讼，请求法院依法作出判决，以保护原告的合法权益。
原告提供如下证据：证据1、原告的身份证，拟证明原告的身份信息及主体资格；证据2、清远市天颐物业投资有限公司工商登记信息，拟证明被告的法人信息及主体资格；证据3、广东省商品房买卖合同（包括合同附件1、2、3）、收款凭证、发票、个人住房公积金按揭合同，拟证明2015年1月23日，原告在被告处购买了位于清远市清城区××心××东海岸花园××楼××号商品房，建筑面积共88.48元平方米，商品房总金额415774元的事实；证据4、EMS快递单，拟证明被告在2016年8月24日向原告发出收楼通知书、2016年9月15日被告才交付房屋给原告使用；证据5、完税证明，拟证明原告在2015年1月23日为清远市清城区××心××东海岸花园××楼××号商品房已经完税的事实。
被告清远市天颐物业投资有限公司答辩称：一、涉案楼盘在施工期间出现约定的延期交付情形，因需延期交付使用至少187天。答辩人逾期交房是因为施工建设期间出现雨雾天气等恶劣天气、北江一路封闭施工和政府举办多项大型群众活动引致封路所致，依《商品房买卖合同》第八条的约定，遭遇异常天气[工作时间、天气预报最高风力达到六级（或以上）或在工作时间4小时内降雨量合计达到30毫米]、市政规划改变、公共垄断、突发社会事件等其他非因甲方原因需要延期交付使用的情形，答辩人有权据实予以延期。答辩人因上述约定原因导致至少需要延期共计187天。在此期间出现合同约定的延期事由，答辩人无需承担违约责任。二、双方对逾期交房违约金进行了详细的约定，按逾期天数向被答辩人支付己交付房款万分之一或万分之二作为违约金，但违约金总额最高不超过总房价款的2%。按照双方签订《商品房买卖合同》第九条约定：逾期不超过90日的，出卖人按逾期日向买受人支付已交付房款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过90日的，买受人解除合同的，出卖人应自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款项，并按1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，按逾期日向买受人支付己交付房价款的万分之二作为违约金。《合同补充协议》第七条约定：“甲乙双方确认，根据合同第九条的约定，在乙方选择继续履行合同的条件下，甲方按合同第九条支付的违约金金额最高不超过
总房价款的2%。”在本案中，被答辩人所购房屋总价415774元，如果答辩人存在违约行为，逾期交房违约金的最高限额为8315.48元。三、答辩人延期交付符合双方约定可以延期交楼期限。答辩人开发的涉案楼盘中伦东海岸花园8号楼已于2016年8月5日经竣工验收合格，于2016年8月25日办妥竣工验收备案手续，已经具备交付商品房的条件。答辩人于2016年8月24日向被答辩人发出《收楼通知书》，通知被答辩人于2016年9月7日收楼。按原约定交付之日（2015年12月31日）起计算至竣工备案之日(2016年8月25日)，共计238天，其中至少187天出现双方约定的可以延期交付的事由。所以在本案中，答辩人只逾期51天，只需按每日万分之一的标准向买受人支付违约金，且最高额不超过房屋总价的2%。综上所述，本案中，涉案楼盘在施工建设期间出现约定的延期交
付情形，答辩人相应延期交付房屋符合双方约定，请求人民法院查清楚事实，作出公正的判决。
被告提供如下证据：证据1、合同附件四：合同补充协议，拟证明双方在《合同补充协议》第七条中约定，按《商品房买卖合同》第九条支付的违约金金额最高不超过总房价款的2%；证据2、竣工验收备案表、关于将东海岸花园更名为中伦东海岸花园的批复，拟证明中伦东海岸花园8号楼于2016年8月25日办妥备案手续，已经符合交楼条件；证据3、收楼通知书、收楼须知，拟证明被告于2016年8月24日向原告发出收楼通知书并通知原告于2016年9月7日前来收楼；证据4、天气要素统计表、关于2015年清远马拉松赛期间市区部分道路实施管制的公告、关于2015年环中国国际公路自行车赛期间市区部分道路实施交通管制的通告，拟证明被告因遭遇异常天气和政府组织的大型群众性活动实施交通管制导致需要延期交楼；证据5、收楼确认书，拟证明原告于2016年9月15日确认收楼；证据6、裁决书，拟证明清远仲裁委员会认定双方关于违约金金额最高不超过总房价款的百分之二的约定是合法有效的。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。原、被告于2015年1月23日签订的《广东省商品房买卖合同》第八条中约定：“但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、其他非甲方原因需延期交付使用的情形：遭遇异常天气[工作时间、天气预报最高风力达到六级（或以上）或在工作时间4小时内降雨量合计达到30毫米]、市政规划改变、公共垄断、突发社会事件和政府（以下无文字）。”该合同附件四—合同补充协议的第七条约定：“甲（清远市天颐物业投资有限公司）、乙（买受人）双方确认，根据合同第九条的约定，在乙方选择继续履行合同的条件下，甲方按合同第九条支付的违约金金额最高不超过总房价款的2%。”合同签订后，原告上述应付的购房款415774元已付清给被告，被告建设的中伦东海岸花园7、8、9号楼于2016年8月25日才经清远市住房和城乡建设管理局竣工验收备案。被告于2016年8月24日向原告发出《收楼通知书》，通知要求原告于2016年9月7日收楼，如未能在上述通知的时间办理收楼手续，则该商品房将视为已交付。原告于2016年9月15日已收楼。原告对于被告逾期交房造成的实际损失，并无提供具体的损失依据。被告对于其答辩认为依约因遭遇异常天气等原因可据实予以延期187天的意见，并无提供因此而导致涉案商品楼施工建设停工的具体依据。
本院认为，本案的争议焦点主要为被告未按合同约定的交房时间将涉案商品房交付给原告是否依约可以延期和是否构成违约；如构成违约，违约金应如何计算。本案中，原、被告签订的《广东省商品房买卖合同》和《合同补充协议》，是原、被告双方自愿签订的，是双方的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的强制性规定，是属有效合同，双方均应恪守履行。原告已支付全部购房款，被告按约定应在2015年12月31日前将经建设局工程竣工验收合格的商品房交付原告使用。对于被告提出的依约因遭遇异常天气等原因可据实予以延期187天的答辩意见，因其提供的依据并不足以认定有导致涉案商品楼施工建设造成停工等实质性的影响，且合同约定遭遇不可抗力，出卖人在发生之日起30日内告知买受人的，才可据实予以延期，故对被告的该答辩意见，本院不予采纳。鉴于涉案商品楼于2016年8月25日才经清远市住房和城乡建设管理局竣工验收备案，被告于2016年8月24日才向原告寄送收楼通知书，明显不能在2015年12月31日前交付房屋给原告，被告已构成违约，原告有权要求被告按照合同约定承担给付违约金的违约责任。
对于违约金的计算，原告请求按已交房价款415774元及每日万分之二从2016年1月1日起计至2016年9月7日，共20788.70元，根据原、被告双方签订的《广东省商品房买卖合同》第九条和《合同补充协议》第七条的约定，被告按合同第九条支付的违约金金额最高不超过总房价款的2%，合同当事人的意思自治应受到尊重，而原告请求的金额20788.70元已超过了按该约定计算的金额8315.48元，鉴于原告亦并无提供被告逾期交房造成的实际损失的具体依据，故本院对原告请求的被告支付逾期交房违约金，只予以支持8315.48元。
综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：
限被告清远市天颐物业投资有限公司于本判决生效之日起10日内向原告陈紫炎、雷燕玲支付逾期交房违约金8315.48元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费160元，由原告陈紫炎、雷燕玲负担95元，被告清远市天颐物业投资有限公司负担65元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。
审判员 潘献春
二〇一六年十二月九日
书记员 余晓燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。