湖南省衡阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0421民初1796号
原告（反诉被告）：湖南尚鑫新材料科技有限公司。
法定代表人：江玉清，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王保卫，湖南真诚律师事务所律师。
委托诉讼代理人：彭坤，湖南真诚律师事务所律师。
被告（反诉原告）：衡阳云天锅炉有限公司。
法定代表人：杨杰，该公司总经理。
委托诉讼代理人：申永强，湖南溥天律师事务所律师。
原告（反诉被告）湖南尚鑫新材料科技有限公司（以下简称尚鑫科技公司）诉被告（反诉原告）衡阳云天锅炉有限公司（以下简称云天锅炉公司）买卖合同纠纷一案，于2016年8月25日向本院提起诉讼。本院依法组成合议庭，于2016年10月21日公开开庭进行审理，原告（反诉被告）尚鑫科技公司的委托代理人王保卫、彭坤，被告（反诉原告）云天锅炉公司的委托代理人申永强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）尚鑫科技公司的诉讼请求：1、判令被告向原告交付锅炉使用证，并继续完成安装工程；2、判令被告赔偿原告20万元损失；3、判令被告向原告交付正式发票；4、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：原告（反诉被告）投资3000万元，购买机械设施等在祁东县归阳镇建设厂房生产新型纸制品的二次开发、纸类、膜类加工，胶粘制品的生产，所有生产全靠锅炉系统供热。2015年10月10日，原、被告双方签订《锅炉购销合同》，约定购买锅炉一台，价款32万元，收到定金之日起30个工作日内交货，付款方式为签订合同时付定金10万元，货到需方单位卸车前付20万元，发锅炉使用证时结清余款；2015年10月12日，原告支付被告定金10万元；2016年1月8日，被告将锅炉送到原告处，原告支付被告货款19万元，2016年1月14日，原告支付被告货款1万元。因被告未向原告交付锅炉使用证，余款未付。锅炉逾期交付48天。
2015年10月10日，原、被告签订《工矿产品安装合同》，约定被告为原告安装所购锅炉，工程款9万元，交货时间为：安装队进场，锅炉房内工程30个工作日在用户不影响安装工程的前提下完成。质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准安装施工及验收标准验收，安装质量实行“三包”，并保质保量，保修一年。结算方式：锅炉安装完毕、验收前一次性付清。合同签订后，被告于2016年1月20日进场施工，至今已经7个多月，逾期190多天，迄今未安装完毕、未验收。
2016年3月16日，原、被告签订《锅炉外管道安装合同》，约定被告以包工包料的方式为原告安装锅炉外管道，工程款148500元，签订合同付定金5万元，安装完毕一次付清；收到定金乙方进场安装外管道时间为30天，被告于次日进场安装，时至今日已经过去5个多月，被告也未安装完毕，逾期150多天。
2016年5月5日，原、被告签订YLW－2400（200万大卡）MA有机载体锅炉蒸发器及节能器外管道等《锅炉外管道安装合同》，约定：被告以包工包料方式承包，工程款35000元，签订合同时付定金3万元，安装完毕一次付清。收到定金，乙方进场安装外管道时间为15个工作日。同年5月16日，原、被告补签《锅炉空气预热器购销合同》，约定：原告购买被告的空气预热器一台，价格为1万元，安装完毕一次性付清。现已安装。
被告在安装锅炉及外管道时，以停工要挟，原告被迫于同年5月19日，原告支付被告20万元工程款（包括3万元定金）。被告至今二个多月，仍未安装完毕。2016年6月17日，被告在未安装完毕、未验收的情况下，要求原告将所有工程款支付，才继续安装，原告一再表明只要安装完毕、验收合格，立即支付，被告不听，停工至今。
被告安装的锅炉还存在下列问题：1、锅炉补油无自动加油高位槽；2自动启动时，炉排不能自动启动，需人工启动；3、上煤斗设计不合理，工人操作难度大；4、排烟温度表无温度显示；5、锅炉压力低，无法正常生产。原告为此多次电话通知、去函，要求被告及时安装，以便原告尽早投产，但被告以原告未付清全部工程款为由，拒不继续安装，拒不交付、不验收。
综上，原、被告双方签订的合同系双方真实意思表示，双方均应严格遵守。被告的锅炉款及安装工程款总计只有60.95万元，原告在被告未安装完毕、未验收的情况下，即已支付被告55万元，被告导致原告投资3000万元的工厂不能生产，根据《合同法》相关规定，被告除继续安装完毕外，还应对原告承担赔偿责任。请求依法支持原告诉请。
被告（反诉原告）云天锅炉公司辩称，原告诉称与被告签订五份合同属实，称被告违约不是事实，合同签订后，被告已依约履行义务；原告诉称锅炉款、安装工程款合计609500元不是事实，实际上是645150元，原告已付55万元，现下欠被告95150未付，依合同约定，锅炉未交付使用证，暂扣20000元，被告现只要求原告按工程结算清单支付75150元。原告诉称被告安装锅炉存在问题不是事实，被告于2016年6月6日邀请特种设备检验研究院对锅炉及外管道试压验收，验收合格，被告未违约。
被告（反诉原告）云天锅炉公司反诉诉请：1、判令反诉被告向反诉原告支付货款75150元；2、本案诉讼费用由反诉被告承担。事实与理由：反诉原告与反诉被告经协商于2015年10月10日签订《锅炉购销合同》，此后双方又陆续签订了《工矿产品安装合同》、《锅炉外管道安装合同》（二个）及《锅炉空气预热器购销合同》，合同对双方的权利和义务进行了约定，反诉原告依约履行义务。但时至今日，反诉被告尚下欠货款75150元未付。反诉原告特提起反诉，请求驳回反诉被告的起诉并支持反诉人的诉讼请求。
原告（反诉被告）尚鑫科技公司反诉辩称，反诉原告未完全履行合同，安装未完毕；货款、安装工程款没有75150元，反诉原告完成工程经验收合格后，反诉被告才支付下余款项。
对原告（反诉被告）尚鑫科技公司提供的证据1、《营业执照（副本）》、《居民身份证》、《法定代表人身份证明书》、《全国企业信用信息公示系统》复印件各1份；证据2、《锅炉购销合同》、《建设银行回单》复印件各1份；证据3、《工矿产品安装合同》、《锅炉外管道安装合同》、《建设银行回单》复印件各1份；证据4、《锅炉外管道安装合同》、《锅炉空气预热器购销合同》、《建设银行回单》复印件各1份；证据5、《工程结算清单》、《请速来安装调试锅炉函》、《回复函》复印件各1份、《致云天锅炉公司函》复印件2份、证据6、原告支付维修款《收条》原件、《购维修材料发票》复印件各1份；证据7、建设银行回单、原告公司工资表、网上银行记录复印件18页；被告（反诉原告）云天锅炉公司提供的证据8、《锅炉购销合同》原件1份、《工矿产品安装合同》原件1份、《锅炉外管道安装合同》原件2份、《锅炉空气预热器购销合同》原件1份，证据9、走访顾客报告原件1份、证据10、联络函原件及寄件客户存根复印件各1份、回复函原件及发件联复印件各2份、证据11、《工程结算清单》原件、《请速来安装调试锅炉函》原件、尚鑫公司财务人员手写稿复印件各1份；经庭审质证、认证，本院对证据作以下认定：证据1、被告（反诉原告）没有异议，本院应予以确认；被告（反诉原告）对证据2、3、4、5真实性没有异议，虽对证明目的有异议，但不影响证据真实效力，本院予以确认；被告（反诉原告）认为证据6、7与本案无关联，原告（反诉被告）又无其他证据相互印证，本庭无法核实其真实性、关联性，故对证据6、7本院不予采纳。原告（反诉被告）对证据8真实性没有异议，且与原告（反诉被告）提供的证据2、3、4中的五份合同一致，本院予以确认；原告（反诉被告）对证据9真实性没有异议，且证人代元树在出庭作证时表明报告上的签名是其本人所签，故证据9可以作为本案的定案依据；证据10联络函和7月22日的回复函原告（反诉被告）称不清楚，本院不予确认，7月5日的回复函原告（反诉被告）没有异议，本院予以确认；原告（反诉被告）对证据11工程结算清单、请速来安装调试锅炉函的真实性没有异议，且两份证据相互印证，具有合法性和关联性，可以作为本案的定案依据。尚鑫公司财务人员手写稿未得到原告（反诉被告）财务人员核实，称以实际结算为准，本院不予确认。原告（反诉被告）尚鑫科技公司申请证人尹恒、代元树、郑刚出庭作证的证言，被告（反诉原告）认为证言有一些瑕疵，且三位证人均是原告公司员工，与本案有利害关系，本院认为，三位证人均无锅炉检测及维修的相关资质，对其庭审中有关锅炉和管道出现的质量问题的证言和照片、摄像，也无相关职能部门的检测报告印证，故对三位证人有关锅炉和管道出现的质量问题的证言部分和照片、摄像，本院不予采信。
本院经审理认定事实如下：被告（反诉原告）云天锅炉公司是一家从事A级锅炉制造、销售（特种设备制造许可证编号为TS2110699-2019）、第一类压力容器、第二类低、中压容器设计、制造、销售（特种设备安装改造维修许可证编号为TS3843040－2019）；按许可证核定范围的锅炉安装、改造、维修(特种设备安装改造维修许可证编号为TS3143059－2019)的独资企业。原告（反诉被告）尚鑫科技公司在祁东县归阳镇建设厂房生产新型纸制品的二次开发、纸类、膜类加工，胶粘制品的生产，因所有生产需要锅炉系统供热，于2015年10月10日，原告（反诉被告）尚鑫科技公司（需方）与被告（反诉原告）云天锅炉公司（供方）签订《锅炉购销合同》，合同约定尚鑫科技公司向云天锅炉公司购买一台傲达牌YLW-2400(200万大卡)MA有机热载体锅炉，价款32万元，交货时间为签订合同收到定金起30个工作日内交货；质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家按TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》标准设计制造，质量实行“三包”，锅炉到达需方25天起计算保修一年，但人为因素损坏及易损件除外。验收标准、方法及提出异议期限：按TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》验收并对锅炉辅机清单对照无误签字认可，若需方对验收有异议，请予验收后十五天内向供方提出，过期视需方对验收结果无异议；结算方式及期限为签订合同付定金10万元，货到需方单位卸车前付20万元，发锅炉使用证时结清余款；违约责任按《中华人民共和国合同法》执行；合同经供需双方签字盖章和定金到帐后立即生效，合同款项在未付清之前，锅炉所有权归供方所有。2015年10月12日，原告支付被告定金10万元；2016年1月8日，被告将锅炉送到原告处，原告于同日向被告支付货款19万元，2016年1月14日，原告支付被告货款1万元。被告未向原告交付锅炉使用证，原告余款2万元未付。
2015年10月10日，原、被告签订《工矿产品安装合同》，合同约定由云天锅炉公司（供方）为尚鑫科技公司（需方）安装所购傲达牌YLW-2400(200万大卡)MA有机热载体锅炉，工程款9万元；交货时间为安装队进场、锅炉房内工程30个工作日在用户不影响安装工程的前提下完成；质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准安装施工及验收标准验收，安装质量实行“三包”，并保质保量，保修一年，但人为因素损坏及易损件需方自负。验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准验收及当地技术监督局发使用证；结算方式：锅炉安装完毕、验收前一次性付清（现金结算）。本工程不含税票，收据结算。合同签订后，被告于2016年1月20日进场施工，锅炉已安装完毕。
2016年3月16日，原、被告签订《锅炉外管道安装合同》，合同约定云天锅炉公司（乙方）以包料包工方式为尚鑫科技公司（甲方）安装YLW-2400(200万大卡)MA有机热载体锅炉外管道（规格为φ159×6GB3087,φ108×4GB3087φ51×3GB3087）,数量为550米，单价每米270元，价值148500元，外管道验收费6000元。交货时间为收到定金，乙方进场安装外管道时间为30天，如因用户原因影响安装工程时间，完工时间顺延。质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准安装施工及验收标准验收，安装质量实行“三包”，并保质保量，保修一年，但人为因素损坏及易损件需方自负。验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准验收；结算方式及期限：签订合同付定金5万元，安装完毕一次付清（现金结算）；合同经供需双方签字盖章和定金到帐后立即生效。本工程不含税票，收据结算。原告于2016年3月21日支付定金5万元，被告于次日进场安装（规格为φ159×6GB3087,φ108×4GB3087）外管道共计565米，单价每米270元（含安装人工及材料等费），共计152550元。
2016年5月5日，原、被告签订《锅炉外管道安装合同》，合同约定：云天锅炉公司（乙方）以包料包工方式为尚鑫科技公司（甲方）安装YLW－2400（200万大卡）MA有机载体锅炉蒸发器及节能器外管道（规格为φ51×3GB3087）150米，每米180元，不锈钢水泵（规格ZNLH50－125A1.5KW）2台、不锈钢水泵电气控制及材料（含安装人工），工程款共计35000元。交货时间为收到定金，乙方进场安装外管道时间为15个工作日，如因用户原因影响安装工程时间，完工时间顺延。质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准安装施工及验收标准验收，安装质量实行“三包”，并保质保量，保修一年，但人为因素损坏及易损件需方自负。验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准验收；结算方式及期限：签订合同付定金3万元，安装完毕一次付清（现金结算）；合同经供需双方签字盖章和定金到帐后立即生效。本工程不含税票，收据结算。合同签订后，原告未付定金3万元，被告已将蒸发器及节能器外管道等安装完毕，未验收。被告实际安装蒸发器及节能器外管道（规格为φ51×3GB3087）370米，每米180元，合计66600元。
2016年5月16日，原、被告补签《锅炉空气预热器购销合同》，合同约定：尚鑫科技公司向云天锅炉公司购买YLW-2400(200万大卡)MA有机热载体锅炉空气预热器一台（含安装），价格为1万元。质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准安装施工及验收标准验收，安装质量实行“三包”，并保质保量，保修一年，但人为因素损坏及易损件需方自负。验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准验收；结算方式及期限：安装完毕一次付清；合同经供需双方签字盖章和定金到帐后立即生效。合同签订后，云天锅炉公司已将空气预热器安装完毕。
2016年5月19日，原告（反诉被告）尚鑫科技公司通过银行帐户向被告（反诉原告）云天锅炉公司支付货款及部分工程款20万元。2016年6月17日云天锅炉公司向尚鑫科技公司发出工程结算清单，载明2015年10月10月、2016年3月16日，2016年5月5日，2016年5月16日四份合同，尚鑫科技公司应付款共计275150元，下欠余款75150元。2016年7月4日，尚鑫科技公司向云天锅炉公司发出请速来安装调试锅炉函，称工程结算清单已收，望云天锅炉速派员前来安装调试锅炉，务必在2016年7月15日前完工，验收合格后，暂留质保金2万元，并付清合同尾款。2016年7月5日，云天锅炉公司向尚鑫科技公司发出回复函，称尚鑫科技公司先付6万元工程款后，再对锅炉及外管道进行整体验收并办好锅炉证。
原告（反诉被告）尚鑫科技公司于2016年8月25日向本院提起诉讼，要求判令被告向原告交付锅炉使用证，并继续完成安装工程；要求被告赔偿原告20万元损失；本案诉讼费由被告承担；并当庭增加诉讼请求，要求被告向原告交付正式发票。被告于2016年10月10日向本院提起反诉，反诉要求判令反诉被告向反诉原告支付货款及工程款75150元；本案诉讼费用由反诉被告承担。
本院认为，本案系买卖合同纠纷。原告（反诉被告）尚鑫科技公司与被告（反诉原告）云天锅炉公司所签订的《锅炉购销合同》、《工矿产品安装合同》、《锅炉外管道安装合同》、《锅炉外管道安装合同》、《锅炉空气预热器购销合同》，是双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，内容合法、有效。双方应按合同的约定履行各自的义务。原告要求被告交付锅炉使用证，符合合同约定，故被告云天锅炉公司应按《锅炉购销合同》的约定，在相关职能部门对YLW-2400(200万大卡)MA有机热载体锅炉验收合格后，向原告（反诉被告）尚鑫科技公司交付锅炉使用证。原告尚鑫科技公司称被告云天锅炉公司还有一组外管道没有安装完成和锅炉有质量问题，除三位证人证言和照片、摄像外，没有其他相应证据予以印证。本院认为，证人代元树在被告提供的走访顾客报告中陈述与其当庭作证的证言相矛盾，且三位证人均是尚鑫科技公司的员工，与尚鑫科技公司存在利害关系。锅炉是对人身和财产安全有较大危险性的特种设备，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。三位证人均不具有锅炉及外管道的安装、检验、维修的相关资质，如锅炉及外管道存在没有安装完成和质量方面的问题，应由相关职能部门依法作出鉴定，故尚鑫科技公司称还有一组锅炉外管道没有安装完成和锅炉有质量问题的理由不成立，本院不予采信。且原告尚鑫科技公司在庭审中对被告云天锅炉公司提供的工程结算清单、请速来安装调试锅炉函的真实性予以认可，并未否定锅炉及外管道安装完毕的事实，证人代元树在被告提供的走访顾客报告中陈述“整个厂区管道安装完工，特检院未验收”，可以认定原告的锅炉及外管道已全部安装完毕，故对原告尚鑫科技公司要求继续安装的要求予以驳回。被告（反诉原告）云天锅炉公司反诉要求原告（反诉被告）支付下欠工程款75150元，按《工矿产品安装合同》约定结算方式为“锅炉安装完毕、验收前一次性付清安装费用”以及《锅炉外管道安装合同》、《锅炉外管道安装合同》、《锅炉空气预热器购销合同》约定结算方式均为“安装完毕一次付清费用”，现被告（反诉原告）云天锅炉公司已履行约定完成安装义务，故原告（反诉被告）尚鑫科技公司应依约向被告（反诉原告）云天锅炉公司支付下欠货款及工程款。原告（反诉被告）对工程结算清单中的下欠工程款75150元没有异议，故对云天锅炉公司的反诉要求尚鑫科技公司支付货款75150元的请求，本院予以支持。原告尚鑫科技公司称在锅炉试产时支付了维修费5500元和材料费5200元，并要求被告赔偿损失20万元，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条规定，锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。原告尚鑫科技公司在锅炉及外管道没有验收合格的情形下，擅自使用或试用，造成安全隐患，却要求对方支付违规使用产生的维修费和材料费，本院依法不予支持。尚鑫科技公司提供的工资表、银行回单、网上银行纪录均不能证明与本案的关联性，故对原告尚鑫科技公司要求被告云天锅炉公司赔偿20万元损失的诉请，本院不予支持。原告在庭审中增加诉请要求被告向原告交付正式发票，因双方当事人在合同中并未有明确约定，交付发票是税法上的义务，而非双方合同中约定的义务，因此，开具发票属于行政法律关系而不是民事法律关系，故对原告要求被告交付正式发票的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）衡阳云天锅炉有限公司应向原告（反诉被告）湖南尚鑫新材料科技有限公司交付YLW-2400(200万大卡)MA有机热载体锅炉的锅炉使用证，限本判决生效之日起两个月内履行完毕；
二、驳回原告（反诉被告）湖南尚鑫新材料科技有限公司其他诉讼请求；
三、原告（反诉被告）湖南尚鑫新材料科技有限公司应向被告（反诉原告）衡阳云天锅炉有限公司支付下欠货款及工程款75150元，款限本判决生效之日履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费4300元，反诉受理费1678元，合计5978元，由原告（反诉被告）尚鑫科技公司承担2989元，被告（反诉原告）衡阳云天锅炉有限公司承担2989元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。
审 判 长 戴金哲
代理审判员 彭艳君
人民陪审员 许秋生
二〇一七年二月二十日
书 记 员 刘 敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国特种设备安全法》
第十四条特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。
第二十五条锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用。