广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2016）粤0304民初20532号原告（反诉被告）深圳寰影传媒有限公司，住所地广东省深圳市福田区。法定代表人李允，该公司总经理。委托诉讼代理人郭鹏，广东华商律师事务所律师。委托诉讼代理人伍永兴，广东华商律师事务所实习律师。被告（反诉原告）王铠，住北京市西城区。委托诉讼代理人郑小强，北京天驰君泰律师事务所律师。原告深圳寰影传媒有限公司（以下简称寰影公司）诉被告王铠以及被告王铠反诉原告寰影公司委托创作合同纠纷一案，本院于2016年8月29日立案后，依法适用普通程序，于2016年12月2日公开开庭进行了审理。原告寰影公司委托诉讼代理人郭鹏、伍永兴，被告王铠委托诉讼代理人郑小强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告寰影公司向本院提出诉讼请求：1、解除寰影公司与王铠签订的《影视剧本创作使用合同书》及《影视剧本创作摄制使用合同书补充协议》；2、王铠向寰影公司返还已支付的稿酬612500元；3、王铠向寰影公司支付逾期交付剧本的违约金397687.5元；4、寰影公司承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2013年1月17日，寰影公司与王铠签订了《影视剧本创作使用合同书》，约定寰影公司委托王铠创作《迟来的番号》剧本，剧本篇幅为25集，寰影公司向王铠分期支付编剧费875000元，王铠须在五个月内创作完成；2013年12月6日，寰影公司与王铠签订了《影视剧本创作摄制使用合同书补充协议》，约定王铠须在三个月内创作完成所有剧集内容的第一稿，若王铠未按时向寰影公司交稿，每延期一日，按照编剧费总金额万分之五支付违约金。签订《影视剧本创作使用合同书》之前，寰影公司已于2012年11月15日支付了编剧费20%（即175000元）的定金给王铠，《影视剧本创作使用合同书》签订后，寰影公司依据该合同于2013年1月21日向王铠支付了总编剧费的15%（即131250元）；在签订《影视剧本创作摄制使用合同书》补充协议后，寰影公司又于2013年12月19日向王铠交付了总编剧费的10%（即87500元），并于2014年7月11日再次向王铠支付了总编剧费的10%（即87500元）。综上，寰影公司已向王铠合计支付了编剧费用共计612500元，已履行了《影视剧本创作摄制使用合同书补充协议》约定的全部付款义务，但王铠仅向寰影公司迟延交付了15集剧本，且该15集剧本内容并不符合寰影公司的要求；经过寰影公司多次催促，王铠仍未能向寰影公司交付全部剧本，致使寰影公司遭受严重的经济损失，王铠已构成根本违约，寰影公司有权解除与王铠所签合同，有权要求王铠向寰影公司支付违约金。如王铠向寰影公司全额退还编剧费和支付违约金后，寰影公司同意放弃王铠已写剧本的著作权。被告王铠对本诉辩称：一、王铠并不存在违约行为。1、王铠履行了合同书及补充协议约定的交付剧本的义务，交付了25集剧本。首先，王铠分别于2013年3月19日和2013年4月2日向寰影公司交付1-9集和10-15集共15集剧本。王铠于2013年2月22日收到寰影公司第二期第一段的创作佣金，并于2013年4月2日向寰影公司交付了前15集剧本，因此，王铠收到第二期第一阶段创作佣金后30多天就履行了交付义务，并没有违反约定。交付稿件后，寰影公司一直未提出任何修改意见。其次，王铠于2014年3月23日向寰影公司交付了10集剧本。基于项目的实际情况，寰影公司提出调整创作思路，并与王铠于2013年12月6日签署了《影视剧本创作摄制使用合同书补充协议》。王铠依约于2014年3月23日向寰影公司交付了调整后的10集剧本《迟到的故事》，后更名为《抗战简明手册》。2、寰影公司一直未明确剧本后续创作的要求，导致该电视剧项目停滞，也导致王铠的合法权益受损。首先，王铠在向寰影公司交付10集《迟来的故事》剧本后，专门去深圳希望寰影公司明确该部电视剧剧本后续的创作思路，是继续将《迟来的番号》剧本后10集写完，还是抛开《迟来的番号》，继续创作完成《迟来的故事》。王铠也多次通过邮件等方式提醒寰影公司这种拼凑剧集方式的操作难度及风险，但也没能得到寰影公司的任何答复。王铠从未放弃过创作完成该部电视剧，是寰影公司一直没有明确答复和指示。其次，王铠实际已经按照合同书和补充协议完成了故事大纲及全部25集的剧本工作，而寰影公司在合同履行中途提出要求王铠重新创作一个新故事剧本，直接超过了约定的工作任何和工作量，侵害了王铠的合法权益。但即使如此，本着友好合作的善意，王铠也一直在及时推进履行，并不断提醒寰影公司相关的风险。二、寰影公司存在多次迟延向王铠支付编剧费及未付尾款的违约行为。综上，请求驳回寰影公司的起诉或其全部诉讼请求。被告王铠向本院提出的反诉请求：1、原告寰影公司向被告王铠支付应付未付的编剧费262500元；2、原告寰影公司向被告王铠支付违约金共计503125元（暂计至反诉之日）；3、反诉诉讼费用由原告寰影公司承担。事实和理由：王铠分别于2013年3月19日和2013年4月2日向寰影公司交付1-9集和10-15集《迟来的番号》剧本，根据合同约定，寰影公司应在2013年1月21日之后的20日（即2013年2月10日）向王铠支付15%的编剧费。而寰影公司迟延了12天即2013年2月22日才向王铠支付该笔编剧费。寰影公司于2013年12月19日支付的10%的编剧费87500元本应于2013年12月13日支付，迟延了6天。王铠于2014年3月23日向寰影公司交付了调整后的10集剧本《迟来的故事》（后更名为《抗战简明手册》），而寰影公司直到2014年7月11日才支付10%的编剧费，迟延了171天。王铠已交付25集剧本，完成了全部的剧本交付义务，但寰影公司至今未向王铠支付剩余编剧费用262500元。根据合同约定，王铠有权要求寰影公司支付违约金。原告寰影公司对反诉辩称，依照补充协议的约定，王铠应该在2014年3月6日前完成25集剧本的创作。但自本案发生之日起，寰影公司尚未收到该25集剧本，依照补充协议的约定，王铠中途停止创作影响原告拍摄计划，应全部退还稿酬。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的诉辩、举证、质证意见及其庭审陈述，本院确认如下案件事实：2013年1月17日，寰影公司（甲方）与王铠（乙方）签订《影视剧本创作使用合同书》，约定：甲方委托乙方作为编剧，以东江纵队故事为原型，创作《迟来的番号》（暂定名）剧本，篇幅暂定为25集。甲方支付乙方编剧费为875000元，为税后款，具体支付方式为：第一期：剧本创作之前，甲方支付乙方编剧费用20%即175000元作为定金，剧本大纲完成，经甲方讨论通过；第二期：项目经甲方商议可以正式操作，乙方则正式开始创作剧本，并须在五个月内创作完成，甲方此时须付编剧费15%即131250元，20天内再付15%，作为第二期第一阶段剧本创作佣金；乙方收到第二期第一阶段佣金后即开始剧本正式创作，并须在60天内完成前15集剧本，并交给甲方进行剧本审查商讨，定稿后甲方再支付乙方编剧费30%，作为第二期第二阶段剧本创作佣金；乙方收到二阶段佣金后继续进行剩余10集的剧本创作，并必须在规定时间内对剧本整体完稿，待甲方对完整的剧本定稿后支付乙方剩余20%佣金。甲方有组织人员对剧本进行讨论，提出供乙方参考的修改意见的责任，乙方有参考甲方提出的修改意见进行修改的责任；乙方若无法按照甲方意见对剧本进行修改，甲方可另聘其他作者在乙方现有剧本之上进行修改，聘请的费用在应向乙方支付的稿酬中适当扣除，另聘作者署名在乙方之后。甲方未按约定向乙方支付委托编剧费，每迟延一日，甲方应向乙方按总酬金的万分之五支付违约金；乙方应按约定时间向甲方交稿，若不能按时交稿，除应继续履行合同外，每迟延一日，按编剧费总金额万分之五支付违约金，由甲方在第三期应支付款项中扣除；乙方未经甲方同意中途停止创作，影响甲方的拍摄计划，应向甲方退还全部稿酬，并承担甲方因此而受到的全部实际损失。上述合同还对其他条款进行了约定。上述合同签订前，寰影公司已于2012年11月15日向王铠支付了20%的编剧费175000元作为定金。王铠向寰影公司于2012年12月3日发送了电子邮件《东江纵队题材电视剧创作策划案（修改）PPT》，于2012年12月22日发送了电子邮件《当年他们都是“主角”—采访东纵老战士札记》和《创作构想及故事大纲》。根据该版本的《创作构想及故事大纲》的阐述，该剧系以1940年为历史背景，以夏宝安一名爱国学生、凭借着自己的激情拉起一支抗日武装、并且在战争中不断壮大为主要线索，集中反映南国抗战、华侨抗战、香港宝安两地人民携手抗战的故事，主要人物有夏宝安、华九龙、李泰格、金柯、坂本平八、坂本庆子、高岛一郎等。上述合同签订后，寰影公司于2013年1月21日向王铠支付了15%的编剧费131250元，于2013年2月22日再次向王铠支付了15%的编剧费131250元。王铠向寰影公司于2013年3月19日发送了电子邮件《迟来的番号》1-9集剧本，于2013年4月2日发送了电子邮件《迟来的番号》10-15集剧本。2013年12月6日，寰影公司（甲方）与王铠（乙方）在此前《影视剧本创作摄制使用合同书》的基础上签订了《补充协议》（以下简称《补充协议》），约定：甲方委托乙方作为编剧，以东江纵队故事为原型，创作《迟来的番号》（暂定名）剧本，篇幅暂定为25集。双方根据《影视剧本创作摄制使用合同书》约定，甲方支付乙方的编剧费用为875000元，为税后款，甲方现已支付乙方编剧费用总额的50%即437500元，甲方采用以下方式向乙方支付剩余报酬：第一期：本协议签订之后五个工作日内，甲方即向乙方支付编剧费用总额的10%即87500元；第二期：项目经甲方商议可以正式操作，乙方则正式开始创作剧本，并须在三个月内创作完成所有剧集内容的第一稿，甲方在乙方创作中期即四十五日时支付乙方的编剧费用总额的10%即87500元；第三期：甲方有权在乙方完成的所有剧集内容的基础上，根据剧情发展的需要，提出修改意见，并由乙方完成所有修改，甲方通过对乙方修改内容进行审查，并确定正式定稿之后，支付乙方编剧总额剩余的30%即262500元。《补充协议》其他条款与双方之前签订的《影视剧本创作使用合同书》条款一致。上述《补充协议》签订后，寰影公司于2013年12月19日向王铠支付了10%的编剧费87500元。2014年2月6日，王铠向寰影公司发送电子邮件《迟来的番号》故事大纲及1-10集分集梗概。该版本的《迟来的番号》故事大纲系以现代人物的视角去探寻当年夏宝安的抗战岁月的故事，人物增加了现代人物李安逸、边聚。2014年3月23日，王铠向寰影公司发送了电子邮件《迟来的故事》1-10集剧本。王铠称寰影公司收到上述剧本后没有要求继续创作，也没有提出修改要求。2014年7月11日，寰影公司向王铠支付了10%的编剧费87500元。庭审时，关于《补充协议》中约定的“项目经甲方商议可以正式操作，乙方正式开始创作剧本”在实际履行中确定的时间，双方均确认系签订《补充协议》之日即2013年12月6日。2014年9月7日，王铠向寰影公司发送电子邮件《抗战简明手册》故事大纲（《迟来的故事》更名后的名称，故事大纲的内容与2014年2月6日提交的《迟来的番号》故事大纲一致），并称：“大纲再怎么改也就只能这样了，现在的格式已经可以达到申报用的字数”，寰影公司于同日回复称：“大纲我看得懂，但是没有人物介绍别人看不懂”。2014年10月7日，王铠向寰影公司发送电子邮件《抗战简明手册》故事大纲，增加了人物介绍部分（人物包括李安逸、边聚、夏宝安、华九龙、李泰格、金柯、坂本平八、坂本庆子、渡边空、高岛益郎），并称“首先，这个戏按哪种题材申报的问题，按都市情感，可以逾越不审全本的‘鸿沟’。但是最后拍摄完的送审会有一定风险。申报抗战传奇的话，这个故事又有点不好定位。这样的写法，会形成俩套班底、人物众多，目前为止没有成文的电视剧采取这样的写作模式。因为这样写，会造成拍摄成本提高。这个故事是个戏中戏模式，演绎好了，是开创，演绎不好就是死得快。这样的戏是十分考验综合素质的，这些素质包括，定位宣发策划，导演认可后的新颖拍摄方式。甚至还包括，怎么在题材送审上打打擦边球，面对人物众多如何尽量压缩成本的优秀制片人。我知道的就这么多，还望李总仔细斟酌。”庭审时，寰影公司主张其要求王铠提交《抗战简明手册》故事大纲是为了向行政主管部门进行剧本申报立项，剧本名称变化是双方协商的结果，内容并没有变化；王铠则主张《抗战简明手册》不只是名称的变更，而是内容的根本变化，由抗战剧变更为都市剧，恰好证明寰影公司在创作重大思路上指示不明，提交《抗战简明手册》故事大纲后王铠称其再没有接到寰影公司按哪个基本思路创作的指示，也没有接到在某个基本思路下具体如何进行修改的指示。2015年5月28日前，王铠曾向寰影公司法定代表人李允发送微信，称：“几年时间，一直纠缠于此，首先是写到一半被叫停，我自我反醒，认为我剧本不行，可是东江刘黑仔就好吗？而且如果你有印象，我最初要写的就是刘黑仔，你们否了。我提建议，以现代戏为主，抗战情景为辅，写一个抗战老战士是如何在现代生活中完成一个梦想的故事，结局是编剧把剧本放在已经痴呆了的老叔士的病床前。是吧，这个故事当时还是比较新颖的，如果当时立刻动笔，绝对抢在‘嘿，老头’前边吧。你可能怕我按第一个合同走，你会再付钱，但我并没有要过新的钱吧？第二个故事跟《迟番》根本就不是一个故事，你非要报抗战年代，为什么？还是为了怕失去已经付出的吧。我为了贵公司也算够尽力了，我觉得公司缺乏做电视剧的明白人……我为了完成剧本，特意抽出时间，计划两个月解决它，可我到了深圳一个礼拜，我基本在房间里呆了一个星期。你是不是觉得你付钱了，我就应该，必须的？我可以负责任的说，我比你想象中要忙……贵公司就舍不得一个适合我运作职位吗？你找这个，带那个，让圆圆找我，我挺恨他，你知道不？给我的感觉，你信谁都行，就是不信我是吧？……”李允回复称：“我让圆圆找你是因为我打不通你电话，以为你又因电话出故障所以联系不上，我在深圳所以求助他！……推迟了这么久不好意思！辛苦了！该给的费用必需要给！主要是看你有多少精力在这里！你需要什么直接和我说！因为我不会写剧本不知道怎么安排！不好意思！请原谅我们年轻的团队！……”诉讼中，寰影公司法定代表人李允于2016年10月10日向王铠发送微信称：“沟通不是挺顺畅吗？说好啦，就不写了，就等不着啦！跟聊的不一样啊！怎么就成了为我好了！哥们儿，咱们认可你的才华，就是不知道为啥这样了！”王铠于2016年10月11日回复称：“其实再写十集剧本，对我来说很容易，关键是我交完差，你拍得出来吗，或者卖的出去吗，你要说没问题，那我就真的没话说了，我之所以不动，就是在想办法让我自己升值，从而带动剧本受重视。那时候你甭管怎么处理剧本，你至少不会赔钱。影视投资稍有马虎，就是血本无归，专业素养太重要了，不管你是老板，还是作为合作伙伴都不是很懂这行。不要说我可以花钱雇懂行的，那没用，你要不懂，你绝对雇不到真正懂行的。”另查，寰影公司原名称为深圳寰影文化传播有限公司，于2013年3月8日变更为现名称。以上事实，有影视剧本创作使用合同书、影视剧本创作摄制使用合同书补充协议、付款凭证、电子邮件、微信聊天记录、工商信息查询单、以及本院庭审笔录等在案佐证。本院认为，寰影公司与王铠签订的《影视剧本创作使用合同书》及《补充协议》系双方真实意思的表示，内容未违反法律法规的强制性规定，依法有效，双方应依约履行合同义务。关于双方争议的违约责任的认定问题。王铠主张寰影公司延期付款构成违约，其主张延期支付的款项分别为：2013年2月22日支付的编剧费131250元迟延了12日、2013年12月19日支付的编剧费87500元迟延了6日以及2014年7月11日支付的编剧费87500元迟延了171日。寰影公司于2013年2月22日支付的编剧费131250元，根据《影视剧本创作使用合同书》约定应在2013年1月21日之后的20日即2013年2月10日前支付，寰影公司迟延了12日。2013年12月19日支付的编剧费87500元，根据《补充协议》约定应在2013年12月13日前支付，迟延了6日。2014年7月11日支付的编剧费87500元，根据《补充协议》约定，该笔款项的付款期限为“项目可以正式操作之日”（2013年12月6日）起45日内即2014年1月20日前，寰影公司迟延了171日。上述三笔费用的付款义务均先于王铠交付剧本的义务，寰影公司延期付款的行为违反了合同约定，应承担支付违约金的违约责任。根据合同约定，违约金的支付标准为每日按编剧费总金额万分之五计算，但违约金标准约定按编剧费总金额为基数明显高于其实际损失，且寰影公司提出其不构成违约无须支付违约金的抗辩理由可视为提出了调低违约金的请求，故本院依法将违约金标准调低至每日按未付编剧费的万分之五计付。经计算，2013年2月22日支付的编剧费131250元对应的违约金计为787.5元，2013年12月19日支付的编剧费87500元对应的违约金计为262.5元，2014年7月11日支付的编剧费87500元对应的违约金计为7481.25元。三笔违约金共计为8531.25元。寰影公司主张王铠迟延交付剧本构成违约，王铠对此提出的抗辩理由包括以下三点：一、关于王铠提出的其已交付共计25集的剧本，已依约履行交付义务的抗辩理由。本院认为，根据《补充协议》的约定，王铠交付的剧本应为一部完整的以东江纵队故事为原型的25集剧本，而且王铠亦负有对剧本进行修改的义务，但王铠实际交付的剧本为第一版《迟来的番号》1-15集和对《迟来的番号》修改后的《迟来的故事》1-10集，其并未交付一部完整的25集剧本，尚未履行完毕合同约定的交付剧本的义务。二、关于王铠提出的系因寰影公司一再调整剧本创作的基本思路，且一直没有具体明确的创作修改指示，导致其无法继续创作的抗辩理由。本院认为，首先，王铠于2014年2月6日提交的《迟来的番号》故事大纲显示此时创作思路已由单纯的抗日历史剧变更为由现代人物回忆抗日历史，而且从双方的微信聊天记录可知，王铠确认变更后的创作思路系其提出的建议，且未要求增加编剧费用，可见在2014年2月6日之前双方就该创作思路的变更已达成一致意见；其次，王铠以其交付的《抗战简明手册》故事大纲和人物介绍为由主张寰影公司再次变更创作思路，经比对，除名称变化外，《抗战简明手册》故事大纲与2014年2月6日提交的《迟来的番号》故事大纲一致，不能证明寰影公司在2014年2月6日之后又变更了创作思路；再次，从2016年10月11日王铠回复的微信内容来看，王铠称其未继续创作的理由是担心寰影公司拍不出来或者卖不出去，其是在想办法让自己升值，从而带动剧本受重视，而上述理由均不能成为其拒绝交付后续剧本的合法抗辩理由；最后，王铠主张其未收到寰影公司具体明确的创作修改指示故无法继续创作，但合同并未约定王铠前一阶段的创作成果须得到对方确认后才能开始下一步创作，故王铠该主张缺乏合同依据，本院不予采信。根据以上分析，王铠提出的因寰影公司一再调整剧本创作的基本思路且一直没有具体明确的创作修改指示，导致其无法继续创作的抗辩理由，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。三、关于王铠提出的寰影公司迟延付款的抗辩理由。虽然寰影公司上述迟延付款的行为已构成违约，但就其违约情形和后果而言并未导致王铠不能实现合同目的，不构成根本违约，而且在寰影公司履行付款义务后双方仍在就剧本申报的事宜进行合作，表明双方仍在继续履行合同，因此，王铠不能因寰影公司延期付款的行为拒绝履行交付后续剧本的义务，王铠这一抗辩理由本院亦不予采纳。虽然王铠不能因寰影公司延期付款的行为而拒绝交付剧本，但其交付剧本的履行期限可以相应顺延。根据《补充协议》约定，王铠应在2013年12月6日起三个月内创作完成所有剧集内容的第一稿，而寰影公司应在2013年12月6日起45日内支付编剧费8.75万元，可见王铠向寰影公司提交完整的25集剧本第一稿的履行期限为寰影公司支付该笔款项后45日内，故王铠应在2014年7月11日付款之日起45日内即2014年8月25日前提交完整的25集剧本第一稿。但王铠直至庭审时即2016年12月2日仍未向寰影公司交付完整的25集剧本第一稿。鉴于电视剧的拍摄发行具有一定的时效性，王铠迟延履行交付剧本已逾期达两年多，致使寰影公司不能实现合同目的，构成根本违约，寰影公司有权解除合同。寰影公司诉请解除涉案合同，理由成立，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，寰影公司诉请王铠返还已支付的编剧费612500元，本院予以支持。涉案合同性质为委托创作合同，合同解除后，已完成创作成果的著作权应归王铠所有，寰影公司不得使用该部分创作成果。王铠反诉寰影公司继续履行支付剩余编剧费262500元，因合同解除后尚未履行部分终止履行，故寰影公司无须再支付该笔编剧费，王铠该反诉请求本院不予支持。寰影公司诉请王铠支付违约金397687.5元，因合同约定的该违约金条款的适用条件为双方继续履行合同，但寰影公司已选择解除合同，故该违约金条款不予适用,寰影公司据此提出的支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。王铠反诉要求寰影公司支付延期付款的违约金503125元，如前所述，寰影公司应向王铠支付的该部分违约金为8531.25元，超出部分本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、解除原告深圳寰影传媒有限公司与被告王铠于2013年1月17日签订的《影视剧本创作使用合同书》和于2013年12月6日签订的《补充协议》；二、被告王铠应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳寰影传媒有限公司返还编剧费用612500元；三、原告深圳寰影传媒有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向被告王铠支付延期付款违约金8531.25元；四、驳回原告深圳寰影传媒有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告王铠的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费13892元（已由原告深圳寰影传媒有限公司预交），由原告深圳寰影传媒有限公司负担5469元，被告王铠负担8423元；反诉案件受理费5728元（已由被告王铠预交），由原告深圳寰影传媒有限公司负担64元，被告王铠负担5664元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院，并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 林    艳人民陪审员 李  宏  新人民陪审员 张  艳  荣二〇一七年二月六日书 记 员 李姗姗（代）原野附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。