山东省威海市文登区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1003民初2551号
原告：威海市文登区人民医院，住所地文登区环山东路***号。
法定代表人：王立宁，院长。
委托诉讼代理人：董渭平，威海市文登区人民医院副院长。
委托诉讼代理人：邵燕飞，山东联志律师事务所律师。
被告：上海安慈医疗科技有限公司，住所地上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3326号292室1座。
法定代表人：张谢怡，总经理。
委托诉讼代理人：章建平，上海安慈医疗科技有限公司副总经理。
委托诉讼代理人：马鹰，上海市亚太长城（南通）律师事务所律师。
威海市文登区人民医院与上海安慈医疗科技有限公司联营合同纠纷一案，本院于2016年7月12日立案后,依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告威海市文登区人民医院的委托诉讼代理人董渭平、邵燕飞，被告上海安慈医疗科技有限公司的委托诉讼代理人章建平、马鹰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告威海市文登区人民医院向本院提出诉讼请求：1、要求解除合作合同；2、要求判令被告返还耗材费220万元，并自2012年3月20日起至被告实际履行给付义务之日止按同期银行贷款利率支付利息；3、赔偿基础设施等经济损失899390.24元。庭审中，原告放弃要求在本案中一并审理赔偿经济损失899390.24元的诉讼请求。事实与理由：2011年12月30日，原、被告签订《合作共建陀螺刀肿瘤治疗中心合同书》一份，原告依约将耗材费220万元支付给被告，并完成机房及有关基础设施、办公场所及设施等建设。但被告至今不能履行合同书中约定的义务，导致原告至今无法开展经营，无法实现合同目的。现要求解除合同、返还耗材费及利息。
被告上海安慈医疗科技有限公司辩称,被告之前无法向原告提供放射源并非被告故意造成的，而是由于被告的供货商原料短缺、无法提供相应放射源，被告现在可以随时提供放射源，双方可以继续履行合同，从而实现合同目的，因此，不同意原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对于当事人提供的《合作共建陀螺刀肿瘤治疗中心合同书》、中信银行电汇凭证、收据、放射源转让审批表、解除合同通知书等证据，双方当事人均无异议，本院予以确认并在卷佐证。
根据原、被告的陈述和经审查确认的证据，本院综合认定本案事实如下：
原告威海市文登区人民医院（原文登市市立医院，合同乙方）、被告上海安慈医疗科技有限公司（合同甲方）签署了《合作共建陀螺刀肿瘤治疗中心合同书》（原、被告签署时间分别为2011年12月30日、2012年1月19日），合同约定，甲、乙双方合作投资建设“文登市立医院陀螺刀肿瘤治疗中心”，合同标的1800万，乙方负责提供项目所需的机房、基础设施、综合配套等、支付钴源耗材费、并提供中心开业所需的各项许可文件，甲方负责提供一套陀螺旋转式钴60立体定向放射治疗系统，甲方应在乙方全额支付完陀螺刀耗材费4－8个月内或者医院机房设施验收合格后1个月内，将设备运抵乙方指定安装地点，并完成安装调试。合同注明合同的目的为“运用世界先进水平的陀螺旋转式钴60立体定向放射治疗系统积极开展治疗、科研工作，不断提高临床肿瘤治疗水平，从而给不同阶段、××患者提供更有效的治疗手段，使该中心成为本地区一流的集医疗、科研为一体的现代化精确放疗中心。”。合同同时约定：由于合作一方不履行合同、章程规定的义务，或严重违反合同、章程规定，致使中心无法经营或无法达到规定的经营目的，守约方除有权要求违约方赔偿损失外，还可终止合同。
合同签订后，原告于2012年3月17日以电汇方式向被告支付了钴源耗材费220万元，并分别于2012年5月20日、5月22日、11月20日完成合作项目所需报告及审批材料。2014年4月14日，原告完成了有效期为6个月的放射源转让审批手续，山东省环境保护厅同意转入，原告支付了审批过程中产生的相应费用。被告于2014年8月将陀螺旋转式钴60立体定向放射治疗系统运抵原告处，但因被告未能提供放射源钴60，该设备未能完成安装调试。至本次放射源转让审批手续有效期满，被告一直未能提供该放射源。2015年6月3日，原告再次完成了有效期为6个月的放射源转让审批手续，被告在该有效期内仍未能提供放射源。
2016年5月12日，原告制作了解除合同通知书，通知被告解除双方的合作合同，并要求返还之前支付给被告的220万元放射源耗材款。庭审中，被告对原告提供的解除合同通知书以及原告向被告邮寄该通知书的顺丰速运邮寄单及邮费定额发票真实性没有异议。但是，通过相应邮寄单及定额发票不能确认被告的具体收到时间，原告未能提供其他证据证实被告的准确收到时间。
本院认为：原、被告签订《合作共建陀螺刀肿瘤治疗中心合同书》目的在于运用先进的设备开展医疗及科研工作，在获得收益的同时，原告可以依托该合同所能提供设备的先进性提高其在本地区医院中的竞争力。由于被告无法提供放射源，致使被告未能按照合同约定的期限完成设备调试，在第一次放射源转让审批手续有效期内，被告未能提供用于转让、使用的放射源，原告于数月后第二次完成放射源转让审批手续的行为，可视为原告给予了被告一定的宽限期，但被告于第二次放射源转让审批手续有效期内仍未能提供放射源，致使该治疗中心一直无法运营。《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”。本案中，根据双方合同的约定，被告不履行合同规定的义务，致使中心无法经营、无法达到规定的经营目的，原告有权要求解除合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；……”。本案中，被告迟延提供合同约定的关键性耗材，致使中心长期无法运营，在原告给予的宽限期内仍未能履行该主要义务，在此情况下，原告亦有权要求解除合同。原告在获得解除权的前提下，于诉前向被告发出解除合同通知书，通知到达被告时合同解除。在合同已经解除的情况下，原告起诉要求再次解除合同，已无尚未解除的合同为事实基础，原告的该诉讼请求，理由不当。
在合同已经解除的前提下，原告要求返还已支付给被告的放射源耗材费及赔偿利息损失的请求，于法有据，本院予以支持。合同解除后的利息损失本应从合同解除后第二日起算，但是被告收到通知书准确时间无法确认，所以，利息损失起算时间可从原告起诉之日确定。
庭审中，原告声明放弃要求在本案中一并审理其第3项诉讼请求，系原告对自己诉权的处分，不违反法律规定，本院予以准许，相应部分诉讼请求的案件受理费应由原告自行承担，原、被告如就该部分请求仍有争议，可另行主张解决。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条、第九十七条的规定，判决如下：
一、被告上海安慈医疗科技有限公司于本判决生效后十五日内返还原告威海市文登区人民医院已支付的钴源耗材费220万元，并以220万元为本金，支付给原告自2016年7月12日起至被告实际返还该耗材费之日止按同期银行贷款利率计算的利息。
二、驳回原告威海市文登区人民医院其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费31018元，由原告威海市文登区人民医院负担9001元，被告上海安慈医疗科技有限公司负担22017元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提供副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。
审 判 长 邓晓阳
人民陪审员 徐小万
人民陪审员 侯成泽
二〇一七年七月二十八日
书 记 员 于 超