东营经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0591民初236号
原告：丁丽辰，女，1996年3月2日生，汉族，现住东营市东营区。
委托诉讼代理人：赵永涛，山东盛强律师事务所律师。
委托诉讼代理人：吕红伟，山东盛强律师事务所律师。
被告：东营高原万邦投资有限公司，住所地：东营市东营区东六路56号1层102号。
法定代表人：崔健，执行董事。
委托诉讼代理人：张楠楠，山东正义之光律师事务所律师。
委托诉讼代理人：孙西慧，山东正义之光律师事务所律师。
原告丁丽辰诉被告东营高原万邦投资有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院立案后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人赵永涛，被告委托诉讼代理人孙西慧、张楠楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付逾期交房违约金37909.47元（自2015年6月30日至2016年12月12日共计530天）；2、解除原、被告签订的《储藏室使用权转让协议》，返还储藏室使用权转让款38250元，并支付利息损失6903.86元（按基准贷款利率年息6%从2013年12月15日至2016年12月12日共计1092天计算）；共计83063.33元；3、被告承担本案诉讼费用。诉讼中原告要求储藏室利息损失计算至实际清偿之日。事实和理由：2013年12月15日，原告支付全款715273元，向被告认购海洋城某室。2014年1月17日，原告与被告签订商品房预售合同，购买被告开发的东营海洋城某室，合同约定总房款为715273元。合同第九条约定，被告应于2015年6月30日前将经过验收合格且符合合同约定的房屋交付原告使用；第十条约定，被告逾期交房超过90日后，买受人要求继续履行合同的，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。2013年12月15日，原告支付38250元，购买储藏室使用权，被告出具收款收据。2014年1月17日，原、被告签订《储藏室使用权转让协议》，约定原告受让的储藏室位于4号某2层。被告涉案地下室一层、二层改变层高和使用功能，未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，属于违法建设工程。涉案房屋未通过竣工验收，储藏室一直未交付原告使用。被告向原告出让违法建筑使用权的行为，侵害了原告的合法权益，属于法定解除协议事项。
被告辩称，1、被告在合同约定期限内向原告发出了交房通知书通知原告交接房屋，由于原告的原因没有交房，责任在原告，原告主张的逾期交房违约金不能成立。2、原告主张解除涉案《储藏室使用权转让协议》无事实和法律依据，涉案协议不应当解除。3、原告购买的储藏室与房屋应一起交付，由于原告的原因没有交房，也没有交储藏室，且《储藏室使用权转让协议》不存在解除的情形，因此原告主张的退还储藏室的款项及利息损失不应当得到支持。
对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的证据，综合全案证据对其真实性、合法性、关联性及证明目的进行综合分析认定。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下:
2014年1月17日，原告丁丽辰与被告东营高原万邦投资有限公司签订《商品房预售合同》及附件，约定原告购买被告开发建设的位于东营区南一路301号东营海洋城某房屋一套，房屋总价款715273元；约定被告应当在2015年6月30日前将经验收合格的商品房交付原告使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、国家、政府、地区县级以上政府颁布法规、政策的变更；3、其他非出卖人所能控制的事件；除上述规定的特殊情况外，被告逾期交房不超过90日，自最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，最高上限为5000元，合同继续履行；被告如逾期超过90日后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二日起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金，最高上限为10000元。合同附件八中约定，发生下列情形导致商品房逾期交付的，可据实予以延期，不适用合同有关被告逾期交房的违约责任条款：因法律、法规和政府规章等强制性文件或其他政府原因；因不可抗力、其他自然灾害或意外事件；或其他意外事件、政府行为等，当事人一方因此不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。同日，原、被告签订《储藏室使用权转让协议》，约定原告受让该小区位于4号楼某层储藏室,使用权价款为38250元，约定原告只拥有使用权，无法办理相关产权证明，使用年限与原告购买的商品房产权年限相同。
原告于2013年12月15日向被告支付全款715273元。原告于2013年12月15日支付储藏室使用权转让款38250元。
另查明，东开建字[2014]81号、东重污染天气应急办[2014]2号、4号文件载明，APEC会议期间东营市所有建筑工地自2014年11月6日0时起至2014年11月11日24时一律停止施工作业(停工5天)；东政办发明电[2015]21号文件载明，要求东营海洋城在2015年8月28日至2015年9月4日期间实施停工措施，被告可据实延期施工的天数共为13天。2015年9月26日，涉案房屋经建设单位东营高原万邦投资有限公司、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位共同组织竣工验收，认为满足设计要求，符合国家规范及标准要求，并出具《建设工程竣工验收记录表》。被告于2015年7月1日通知原告领取涉案房屋钥匙。
涉案储藏室系由楼管道夹层或地下停车位或占用公共空间更改而来，被告擅自改变使用用途，未办理规划变更审批手续。涉案地下停车位改变上下层高，规划审批地下一层（管道夹层）2.19米，地下二层3.51米，实际建设地下一层（管道夹层）2.70米，地下二层2.60米。东营市城市管理行政执法局针对违法问题已依法对被告进行处罚。东营市城乡规划局在向东营市城市管理行政执法局《关于东营高原万邦海洋城项目认定违法建设性质的复函》中认定上述楼地下室一层、二层未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，属于“未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的”违法建设工程。涉案房屋和储藏室尚未交付。
本院认为，一、关于逾期交房违约金的问题。原、被告签订的《商品房预售合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，对双方均有约束力，双方均应按合同的约定履行相应的义务。被告逾期向原告交付房屋，原告要求被告履行合同并支付逾期交房违约金的诉讼请求，符合合同约定，本院予以支持。合同明确约定被告逾期交房的违约金计算方式和违约金上限限额，被告应按照约定计算方式向原告支付逾期交房的违约金。虽然被告于2015年7月1日通知原告办理收房手续，但被告现有证据不能证实双方已实际交房，由于原告只主张至2016年12月12日的利息，根据合同约定的最迟交房时间2015年6月30日和被告可据实延期施工的天数13天，自2015年7月1日起至2016年12月12日期间已超过90天，依合同计算的逾期交房违约金已超10000元，且原告未能举证证明其实际损失情况，应以合同约定的10000元为限。
二、关于《储藏室使用权转让协议》转让款返还及利息损失是否成立的问题。涉案转让的储藏室系被告违反规划改变用途，截至一审辩论终结前未办理规划变更审批手续和整改完毕，涉案《储藏室使用权转让协议》违反法律强制性规定，应属无效。涉案储藏室被告尚未交付，被告应当向原告返还已交付的储藏室使用权转让款38250元并支付利息损失，自2013年12月15日起至实际给付之日止的利息损失数额以38250元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告东营高原万邦投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告丁丽辰支付违约金10000元；
二、被告东营高原万邦投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告丁丽辰返还储藏室款项38250元并支付利息损失（以38250元为基数，自2013年12月15日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
三、驳回原告丁丽辰的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1877元，由原告丁丽辰负担631元，由被告东营高原万邦投资有限公司负担1246元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。
审 判 长 刘君东
人民陪审员 崔 娜
人民陪审员 李 猛
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 陈姗姗