安徽省临泉县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1221民初2677号
原告：李明辉，男，1981年1月16日出生，汉族。
委托代理人：程保金，上海君之程律师事务所律师。
被告：临泉县万嘉置业有限公司。
法定代表人：王林，该公司董事长。
委托代理人：骆东升，安徽文瑞律师事务所律师。
委托代理人：庞亚洲，安徽文瑞律师事务所律师。
原告李明辉与被告临泉县万嘉置业有限公司（以下简称万嘉公司）房屋买卖合同纠纷一案，原告于2016年5月30日诉至本院。本院于当日受理后，由审判员任本胜适用简易程序独任审理，于2016年7月26日公开开庭进行了审理。原告李明辉的委托代人程保金、被告万嘉公司委托代理人骆东升、庞亚洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李明辉诉称：原、被告于2011年7月21日签订《商品房买卖合同》，合同约定原告购买被告开发的位于临泉县城关镇光明南路西侧华润苏果购物中心第2幢2单元405号房屋，建筑面积91.04平方米，房屋总价401585元。依据合同约定，被告应在2013年6月6日前将该房经验收合格交付买方，否则承担买方所付房款每日万分之三的违约金。合同签订后，原告依约将购房款全部支付给被告，但被告至今仍未交付房屋，也未支付违约金，而是以各种理由推脱责任。为此，原告起诉来院，请求判令被告继续履行合同；被告支付延迟交付房屋的违约金130474元（暂计：从2013年6月7日起至2016年5月25日止，共计1083天，其余违约金另算至实际交付之日）；由被告承担本案的诉讼费。
原告为支持其诉讼主张，向本院提举的证据材料如下：
1、原告的身份证、户口簿、常住人口登记卡复印件，证明原告的自然状况及诉讼主体资格；齐某领系原告的父亲。
2、《商品房买卖合同》，证明原、被告于2011年7月18日签订《商品房买卖合同》，合同载明，被告将其开发的位于临泉县城关镇光明南路西侧华润苏果购物中心第2幢2单元405号房屋出售给原告，并于2013年6月6日之前交房，被告应按合同第9条第2款的约定支付违约金。
3、临泉县万嘉置业出具的收据、贷款结清证明，证明原告向被告支付全额购房款401585元。
被告万嘉公司辩称：被告交房延误是因执行法律、法规、政策，是不可抗力的因素所致，属于合同约定的免责事由，被告不存在违约行为，不应支付违约金。原告请求的违约金数额明显过高，应予减少。且被告违约的天数应扣除不可抗力原因耽误的合理期间。原告的损失应以每月每百平方米租金为739.43元的标准计算。
被告万嘉公司为支持其抗辩主张，向本院提举证据材料如下：
1、被告的营业执照、法定代表人身份证明书、组织机构代码证，证明被告的诉讼主体资格。
2、阜阳市中级人民法院（2013）阜民一初字第00008-1号民事裁定书，证明该涉案房屋系因执行阜阳市中级人民法院民事裁定而停止施工，工期延误的时间并非被告所致。根据合同第八条的约定，被告不存在违约行为。
3、安徽富友房地产估价咨询有限责任公司阜富［2015］裁字第（031）号《房地产估价报告》复印件一份，证明与原告同地段同类房屋每月每百平米最高租金为人民币739.43元；本案被答辩人的房租损失即为739.43元／月÷100平方米÷30天×133.2平方米×936天=30729.52元，如果被告方构成违约的话，按照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，违约金超过损失30%的，以30%为标准适当减少
4、收条，证明2015年7月10日被告支付原告逾期交房赔偿金20000元。
经审理查明：2011年7月21日，原告李明辉与被告万嘉公司签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告位于临泉县城关镇光明路西侧鲖阳路北侧的第2幢2单元405号，建筑面积91.04平方米，房屋总价401585元。合同第六条：首付款211585元于2011年7月21日付清，余款190000元银行按揭，买受人并于7日内向银行提供按揭所需全部资料供银行审查，如银行按揭达不到比例部分，自银行按揭额度确定日起，两天内付清未能按揭部分差额，若未能付清，则按合同第七条执行。第七条：买受人如未按本合同规定的时间付款，逾期在60日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之叁的违约金，合同继续履行；逾期60日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的3%向出卖人支付违约金。第八条：出卖人应当在2013年6月6日前交付房屋。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因执行法律、法规、政策、指令等导致的延期，因使公共遇到不可抗力因素导致的延期；3、因市政配套接通延误或市政规划变更导致延期。第九条：出卖人逾期交房的，逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。第十五条：出卖人应当在商品房交付使用后360日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房的，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。合同签订后，原告于2011年7月21日首付房款211585元。余款190000元原告与中国工商银行临泉支行办理了按揭贷款支付。被告至今未交付房屋，2015年7月10日被告支付原告逾期交房赔偿金20000元。为此引发纠纷，原告起诉至本院。审理中，经本院依法主持双方当事人调解未果。
上述事实，有原、被告陈述及其所提供的上述证据，经庭审质证、认证在卷佐证。
本院认为：依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己合同。2011年7月21日原、被告双方签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，为有效合同。原告按合同约定支付购房款，被告应按约交付房屋。但被告至今未交付房屋，违反了合同的约定，依法应承担违约责任。原告主张继续履行合同，被告同意，双方应继续履行合同。被告辩称工期延误是因执行阜阳市保全裁定，属于合同中约定的执行法律、法规、政策的事由，是不可抗力的因素所致，属于合同约定的免责事由，不存在违约行为，不应支付违约金。但因阜阳市中级人民法院裁定责令被告立即停止的是“违法施工行为”，而非合同中约定的免责事由。为此，对被告的抗辩理由，本院不予采纳。被告应当承担逾期交房的违约责任。被告辩称违约金过高，原告的损失应以房屋租金标准计算。本院认为租金损失是指由于房产公司逾期交房，导致原告需另行租赁房屋，或者将原房屋出租或将所购房屋出租等产生的费用。本案中，原告被延迟交房，丧失的是占有、使用、收益该房屋的多种权益，被告评估的房屋租金不仅不能客观反映原告所购楼层及座向的房屋租金金额，更没有综合考虑因房产公司逾期交房的行为，可能或者事实上已给原告的生活造成其他损失。且合同约定的违约金按日万分之三计算，仅相当于月利率为0.9%，与中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准相当，明显低于当地民间借贷利率。而且合同中对违约金数额计算方法的约定，系原、被告的真实意思表示，双方当事人在签订合同时应预见到如果一方违约可能给对方造成损失，从而作出的带有弥补损失性的约定，双方当事人对该风险是明知的。且该约定具有对等性，任何一方逾期交房或逾期付款，都将被平等地追究违约责任。本案中，原告按约履行了付款义务，如果调低逾期交房的违约金，即违背了诚实信用原则，也不利于保护公平交易。故被告要求减少违约金按租金标准计算没有事实和法律依据，本院不予采信。原告要求被告按照合同约定的计算标准支付延迟交付房屋的违约金130474元的诉讼请求，本院予以支持。扣除2015年7月10日被告支付原告逾期交房赔偿金20000元，被告还应支付违约金110474元。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条的规定，判决如下：
一、被告临泉县万嘉置业有限公司继续履行与原告李明辉签订的《商品房买卖合同》；
二、被告临泉县万嘉置业有限公司于判决生效之日起十日内向原告李明辉支付延迟交房违约金110474元（按涉案房屋总价每日万分之三，从2013年6月7日起至2016年5月25日止，之后违约金计算到实际履行之日。）。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1455元，由被告临泉县万嘉置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审判员 任本胜
二〇一六年八月四日
书记员 刘俊俊
附：判决所依据的有关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》
第二十七条当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。