河北省磁县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀0427民初1070号
原告：河北华鼎建筑安装工程有限公司。
法定代表人：王子强，该公司总经理。
住所地：河北省石家庄市新华区中华北大街**号军创国际*号*层。
组织结构代码证号：77918693-6。
委托代理人：王顺新，男，1967年12月29日出生，回族，住河北省邯郸市邯山区。系原告河北华鼎建筑安装工程有限公司员工。
被告：邯郸市马头生态工业城清�职业中学。
法定代表人：徐志军，该学校校长。
住所地：河北省邯郸市磁县辛庄营乡徐庄村南。
委托代理人：李国军，河北匡正律师事务所律师。
原告河北华鼎建筑安装工程有限公司（以下简称华鼎公司）与被告邯郸市马头生态工业城清华职业中学（以下简称清华中学）为建筑工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员杜睿适用简易程序公开开庭进行了审理。原告河北华鼎建筑安装工程有限公司的委托代理人王顺新、被告邯郸市马头生态工业城清华职业中学的法定代表人徐志军及其委托代理人李国军均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告华鼎公司诉称，2011年12月8日，原告以河北华鼎建筑安装工程有限公司，被告以邯郸市马头生态工业城清华职业中学基建处名义签订了锦绣中华小区1号楼建设工程施工合同，合同签订后，原告依约定完成1号楼的主体及装修部分施工，但被告并没有完全按合同约定支付原告工程款，至今尚欠141万元工程款迟迟不给付原告，原告认为其与被告所签订的合同已经无法履行，应予解除。被告所欠141万元工程款及变更工程款309175.33元应给付原告，并赔偿原告违约金51600元，经济损失40500元，合计1811275.33元。为此，特请求法院判令：1、依法解除原、被告所签订的建设工程施工合同；2、被告给付原告工程款141万元，给付原告增加的变更工程款309175.33元，并且赔偿原告违约金51600元，经济损失40500元，合计1811275.33元；3、诉讼费用及相关费用由被告承担。
被告清华中学辩称，1、被告与原告签订合同后，在施工期间发现王顺新是借用原告的资质；2、因工程质量不合格，被告申请建筑质量检验鉴定，因此造成的损失应由原告承担；3、被告共给付实际施工人3963971元，主体工程尚未完工，被告已经足额给付实际施工人工程款，若解除合同应返还多余工程款50000余元；4、申请追加实际施工人王顺新为第三人参加本案诉讼；5、原告至今未给被告开具有关税票，依据税法规定原告应当如实向被告开具税票；6、主体工程尚未完工，其中楼顶的防水和顶砖的铺设工程至今还未动工；7、主体工程中消防通道、××人通道、外墙保温工程没有施工，应扣除该部分工程的工程量；8、原告要求被告赔付的违约金没有依据。
经审理查明，2011年12月8日，原告河北华鼎公司与被告清华中学签订了建设工程施工合同，以包工、包料的形式承包了被告开发的锦绣中华小区1#楼的土建、水、电、内、外装饰安装工程及工程变更和交房标准的全部内容（不含太阳能及消防工程），双方约定包干价为1280／平米，结算方式：主�按总工程量的60%计算，原告垫资到4层（包括架空层），被告在三日内付给原告完成工程量的80%；主体封顶被告在三日内付给原告已完成主体工程量90%；主体验收合格后被告拨付原告主体称款的95%；装修完成后付装修工程款的60%；全部电完成后被告给原告完成工作量的85%；工程竣工，经被告监理及相关部门验收合格，交给被告后，三日内拨付总工程款的95%，其余5%作为工程质保金。2011年12月22日，锦绣中华1#楼四层框架主体施工完成后，经原、被告双方结算，被告同意支付原告工程进度款165万元并给付原告。2012年3月4日，八层主体施工完成后，原、被告结算后，被告同意支付原告工程进度款140万元，但被告实际给付原告150万元。锦绣中华1#楼主体部分施工完成后，被告应给付原告3891039.97元，扣除已给付原告的315万元，还应支付原告741039.97元，原告申请被告给付75万元，被告同意支付但未向原告支付。2012年11月22日，锦绣中华1#楼装修部分施工完成，原告申请被告给付工程款164万元，被告同意支付但也未向原告支付。2013年2月8日至2013年10月12日，被告分5次给付原告76万元，另被告在原告施工期间，代原告给付塑钢窗、地暖、外墙涂料等费用共计22万元，仍下欠原告工程款141万元。同时查明，原告在施工过程中，依据被告的要求，对部分工程进行了变更，相应的增加了工程量。上述事实由原告提供的营业执照、组织机构代码证、法定代表人证明、工程施工合同、面积确认书、申请书、欠款清单、收款收据、报检单、变更通知单、施工现场签证单，被告提供的收据、证明及原、被告当庭陈述予以证实。
原告请求被告支付增加的工程款、违约金及经济损失，向本院提交了增加工程款费用清单、证明�协议。被告辩称已给付原告工程款4189937元，向本院提交了收据、证明、辛庄营海生五金交化机电批发清单、罚款单。被告辩称王顺新系借用原告资质，为该工程的实际施工人，申请追加王顺新为第三人，未向本院提交相关证据。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。原、被告签订的《建设工程施工合同》系原、被告真是意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，因被告一直未履行给付原告工程款的义务，致使该合同无法继续履行，故原告请求解除该合同，本院予以确认；原告履行了工程施工义务，且1#楼建筑面积确认书及原告工程价款申请书均有被告方的签字确认，被告理应按照合同约定及申请书向原告支付工程款，被告辩称已给付原告工程款4189937元，虽向本院提交了费用支付账单，但该账单系被告单方做出，未经原告确认，且原�只认可有其签字的收据共计391万元及被告垫付的22万元，故原告要求被告给付剩余工程款141万元的请求，本院予以支持；原告请求被告支付增加工程量的工程款的主张，向本院提交了被告出具的变更工程量通知、现场施工签证单及增加工程费用表，被告辩称原告未增加工程量，但原告出具的变更工程通知及现场施工签证单上均有被告的盖章，足以证明原告按照被告的要求增加了工程量，但增加的工程量的工程费用金额系原告单方出具，且被告不予认可，故本院对原告的该项主张不予支持；原告请求被告支付违约金及经济损失的主张，未向本院提交相关证据，本院不予支持；被告申请追加王顺新为第三人，未向本院提交相关证据，本院不予追加；被告辩称工程质量有问题，未向本院提交相关证据，本院不予采信。依照《中人民共和国合同法》第九十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款之规定，判决如下：
一、限被告邯郸市马头生态工业城清华职业中学在本判决生效之日起十日内给付原告河北华鼎建筑安装工程有限公司工程款141万元；
二、驳回原告河北华鼎建筑安装工程有限公司其他诉讼请求。
案件受理费21101元，原告河北华鼎建筑安装工程有限公司负担4643元，被告邯郸市马头生态工业城清华职业中学负担16458元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。
审判员 杜 睿
二〇一六年六月二十日
书记员 丁伟伟
附：相关法律条文
《中人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之�的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工�价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。