广西壮族自治区柳州市城中区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）城中民一初字第874号
原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂，住所地中山市。
法定代表人陆少华，总经理。
委托代理人郭昊，广西桢干律师事务所律师。
委托代理人唐小龙，该公司项目主管。
被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司，住所地柳州市。
法定代表人黄爱民，经理。
被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司，住所地深圳市罗湖区。
法定代表人史绍光，该公司总经理。
原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂诉被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司、深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年6月9日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员胡平担任审判长，罗燕、余建文担任人民陪审员依法组成合议庭，于2014年12月30日公开开庭进行了审理，代书记员黄蕾担任法庭记录。原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂的委托代理人郭昊到庭参加诉讼。被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司、深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司经本院合法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂诉称，2014年3月28日原告与被告双方通过协商签订《某市人大会堂立面亮化工程合同书》，约定了工程地点、工程范围、工程总价款、工程建设周期、开工日期为合同签订日。施工过程中因被告原因，符合第四条第3款约定的情况，造成工期延误共计28.5日，工期应顺延63.5日，即2014年5月31日。具体如下：l、被告未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行，共计26日。（1）合同约定2014年4月2日内支付第一笔工程款100000元，但被告于4月1日支付50000元、4月9日支付50000元，造成原告不能着手安排施工及开始订货生产；（2）合同约定4月22日原告将该项目所有货物及材料到场验收，合格后3个工作日即4月5日内被告支付原告180000元，但被告于4月24日支付150000元，造成原告停止施工；（3）合同约定4月30日原告施总工程量的80％，被告即在5月7日内应支付给原告工程进度款168000元，但被告至今未付。（4）合同约定5月12日整体LED光源、电源全部安装完成，由被告验收交接后，被告应于5月15日支付合同金额70000元，但被告至今未付。合同约定余款20000元作为质量保证金，在项目验收合格后5个工作日内被告一次性付清，项目所用材料质保期为24个月，但被告违约拒绝验收，原告于5月22日通过电子邮箱向被告项目经理刘某发送电子邮件《通知》证明被告单方违约解除合同，原告要求被告付款及不能拆除该项目灯具。原告于6月9日向法院申请证据保全清点货物，证明原告已经如约到货及组织工人安装该项目灯具，具备调试和验收的条件。由于被告单方解除合同，造成不能调试和验收，因此合同金额70000元及余款质量保证金20000元不能无限期克扣，应按照合同约定全部支付。2、被告命令原告在4月22日到28日东兴人大会堂遇到开会等工作期间暂停施工，共计2.5日。合同明确约定了工程质量标准、工程款竣工与结算的步骤、要求、双方权利义务等。原告完全履行了己方的合同应尽义务，已向被告按照《合同书》及《附件（一）》规定的时间、地点、质量供货，货到施工现场后派遣工人及管理人员按照《安全施工协议》、《电气施工图设计》安装施工，完全符合双方约定。该项目由被告设计和选定灯具、材料、工艺，签约协商及施工中，按照合同约定，原告不得对原工程设计进行变更，如需变更须经双方协商一致后，签署书面补充协议，协议后方可有效。该项目至今未有变更或者补充协议，因此，原告严格按照所签署的合同书及附件、图纸进行供货和施工。合同明确约定了违约责任，根据第十条第l款的约定：因原告自身原因造成工期延误或者工程返工的，由原告承担相应的经济责任，延误工期的，每迟延一天应向被告支付工程总价款的l‰的迟延履约金，即每日538元；第2款的约定：被告应按本合同第五条之规定向原告按时支付工程进度款，如有延迟，每延迟一天应向原告支付工程款总价款的l‰的迟延履行金，即每日538元。该合同书对违约责任的约定，符合法律规定允许的范围，该条款是双方真实意思的表示。原告从始至终积极地严格履约，而被告从第一笔工程款就违约，失去诚信，理应受到严厉的处罚，按照该条款赔偿迟延履行金。2014年4月30日原告施工进度完成工程量的80％，被告应付而未付给被告工程进度款168000元，按照合同约定3个工作日内支付的约定，被告应从5月7日至起诉时赔偿原告迟延履约金33天，暂计17754元，按照每日538元另计。综上，根据《合同法》规定，《某市人大会堂立面亮化工程合同书》真实有效，对合同双方均具有约束力，原告已经严格履行己方的合同义务，被告未严格履行其合同义务。为维护原告合法权益，请求：l、被告向原告支付工程款288000元；2、被告向原告赔偿迟延履约金，至起诉时暂计l7754元。起诉后至被告履行付款义务完毕止，按照每日53元另计，3、被告承担本案诉讼费用。
原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂在举证期限内为支持其诉请，向法院提供如下证据：
1、合同书、附件、施工图；证明了原被告之间的权利义务关系；
2、送货单；证明原告如约供货；
3、账户明细查询；共同证明被告违约的事实；
4、通知；证明被告单方解除违约。
5、深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司章程；证明被告是依法成立的公司。
6、中国农业银行支付入账通知书；证明被告向原告支付了部分工程款。
7、产品合格证；证明原告提供的产品是合格的产品。
8、光盘；证明被告已经收到了原告提供的货物。
9、民事案协助函以及图片；证明原告已经按照约定供货，
被告也已经实际收到货物了。被告如何自行处理与原告无关。
被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司、深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司经本院传票合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，在举证期限内也未向本院提交任何证据及书面答辩材料，视为放弃举证、质证、答辩和辩论的权利。
经审理查明，原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂与被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司于2014年3月28日签订《某市人大会堂立面亮化工程合同书》，合同明确约定了工程地点、工程范围、工程总价款、工程建设周期、开工日期为合同签订日和违约责任。原告按照合同约定向被告提供货物并负责安装施工，被告于2014年4月1日支付给原告工程款50000元，于2014年4月9日支付给原告工程款50000元，于2014年4月24日支付给原告工程款150000元。尚余288000元的工程款没有支付。为此，原告诉至本院，要求：l、被告向原告支付工程款288000元；2、被告向原告赔偿迟延履约金，至起诉时暂计l7754元。起诉后至被告履行付款义务完毕止，按照每日53元另计，3、被告承担本案诉讼费用。
本院认为，《某市人大会堂立面亮化工程合同书》是原被告双方通过协商签订的，是双方真实的意思表示，是依法订立的合同，合同有效，对原被告双方均具有法律约束力，双方应当按照约定履行自己的义务。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条的规定，依法成立的合同，自成立时生效。依据合同中第五条的约定，原被告是于2014年3月28日签订的合同，所以被告应当在2014年3月28日后的3个工作日内支付给原告100000元，被告于4月1日、4月9日分别各支付给原告50000元，被告于4月9日支付的50000元已经超过约定的支付期限7日。根据合同中第五条、第七条第一款、第九条的约定，被告应当在该项目所有货物及材料到场验收合格后3个工作日支付原告180000元，但是被告于2014年4月22日仅支付工程款150000元，被告支付的工程款150000元逾期了19日，并且被告尚欠工程款30000元未支付。另外，原告施工进度完成总工程量的80%，被告应当支付给原告的工程进度款168000元被告尚未支付；整体LED光源、电源全部安装完成，经被告验收交接后，被告应当支付给原告的70000元也未实际支付。由于合同中约定了质量保证金20000元是在项目验收合格的12个月后5个工作日内由被告一次性付清，现在尚未到质量保证金的支付时间，所以对于原告主张要求被告支付20000元质量保证金的诉请，本院不予支持。综上，被告尚欠原告工程款共计268000元。根据双方在合同中第十条关于违约责任的约定，被告应按本合同第五条之规定向原告按时支付工程进度款，如有延迟，每延迟一天应向原告支付工程款总价款的l‰的迟延履约金。违约天数从2014年5月7日计算至原告提起诉讼之日即2014年6月9日，一共是33天。因此被告应当赔偿迟延履约金538000元×1‰×33天=17754元给原告，故原告诉请的第二项本院予以支持。由于被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司是被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司的分公司，根据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，分公司不具备独立的法人资格，其民事责任由公司承担。根据《中国人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司向原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂支付工程款共计288000元，被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司承担连带责任。
二、被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司向原告中山市古镇劲辉照明灯饰厂赔偿迟延履约金17754元，被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司承担连带赔偿责任。
案件受理费5886元（原告已预交），保全费30元（原告已预交），由被告深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司广西柳州分公司、深圳市城建环艺装饰设计工程有限公司负担。
上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。
审 判 员 胡 平
人民陪审员 余建文
人民陪审员 罗 燕
二〇一五年一月八日
代书 记员 黄 蕾