广西壮族自治区平果县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂1023民初1077号
原告：广西平果建安房地开发有限公司，住所地广西平果县马头镇铝城大道1060号。统一社会信用代码：914510235572051181。
法定代表人：谢志强，董事长。
委托诉讼代理人：欧建生，男，1963年12月2日出生，汉族，广西平铝集团有限公司职工，住广西。
被告：广东三穗建筑工程有限公司，住所地广东省川市梅录镇糖厂路23号。统一社会信用代码：915508831946704746。
法定代表人：邹滔，经理。
委托诉讼代理人：陈陆文，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。
原告广西平果建安房地开发有限公司（以下简称平果建安公司）诉被告广东三穗建筑工程有限公司（以下简称广东三穗建筑公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年6月1日受理后，依法适用普通程序，于2017年7月19日、2017年10月24日公开开庭进行审理，原告平果建安公司的委托代理人欧建生、被告广东三穗建筑公司的委托诉讼代理人陈陆文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告平果建安公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付违约金5400000元；2、请求判令被告立即向原告交付平果县城市假日花园一期完整的竣工资料、竣工图纸及竣工报告。事实和理由：2010年4月28日，原告与被告在平果县签订了《平果城市假日花园工程建筑工程施工合同》（以下称“合同”）。约定合同价款：暂定壹仟零捌佰万元，以实际工程量结算为准。开工日期：2010年4月28日（以办好施工许可证收到开工令为准），竣工工期2012年4月28日，合同工期总日历天数730天。合同第32.1规定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（1）工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收资料及竣工验收报告各一式三份。（2）承包人向发包人提交完整竣工资料及加工报告的时间是：竣工验收15日前。（3）承包人向发包人提交竣工图的时间是：竣工验收后15日内。合同第32.2规定：承包人每延误一天按合同价款0.04%向发包人支付违约金，误期的违约金的限额为工程造价的5%。合同签订后，工程按约定施工，2013年6月被告交付了356套房屋，2014年8月交付384套房屋。超过约定的最长的达850天。至本案起诉之日止，被告以各种理由拒绝向原告将会竣工资料、竣工图纸及竣工报告，导致原告无法为购房业主办理《房屋产权登记证》，严重损害了原告的商业形象，对原告的物业销售产生严重影响，被告的行为已构成严重违约。为维护原告合法权益，请求法院支持原告的诉讼请求。
原告平果建安公司对其主张提供的证据有：1、《建设工程施工合同》（GF－200－0901）；2、平果城市假日花园一期工程2#楼和3－A#楼、1#楼和7#楼《建设工程质量竣工验收意见书》；3、《关于城市假日花园一期工程消防验收和工程造价结算的回复函及皇冠假日酒店工程造价结算的函》和两份《工作函》；4、《企业信用信息公示报告》两份；5、《施工日志》四份；6、民事判决书（2015）平民一初字第1205号、（2016）桂10民终字351号、《关于“平果城市假日花园”一期工程款支付情况报告》、《预付给三穗公司工程款和材料统计表》、《平果建安房地产预付广东三穗公司工程款明细表》、《发货单》、《平果假日花园对账单》；7、《关于城市假日花园一期工程消防验收和工程造价结算的回复函及皇冠假日酒店工程造价结算的函》；8、《工作函》两份、关于《平果城市假日花园工程建筑工程施工合同》之补充协议的复函；9、《关于工程进度款支付及竣工资料提交的复函》。
被告广东三穗建筑公司辩称，涉案工程的开工日期不能按合同约定的日期计算，应以办理施工许可证之后被告收到开工令的日期确定。原告将涉案工程分解为两期开发，分别办理施工许可证，第一期的施工许可证为2011年5月5日，第二期为2012年4月28日。因合同约定是整体交付，所以开工日期应2012年4月28日。因存在尚未竣工验收，原告即接收房屋情况，2013年6月交付部分房屋，2014年8月交付剩余房屋。竣工日期应以实际交付房屋时间确定。原告在履行合同过程中存在供料不及时，分包工程（如市政水管、供电、消防）延迟，施工图纸交付延迟及进度款支付延迟等，工期应顺延。被告已将2#、3-A#号楼的竣工资料全部交于原告，1#、7#号楼的竣工资料复印件交付给原告，不交付原件原因是原告没有及时与被告对工程进行结算，责任在原告，因此原告要求被告支付5400000万元的违约金理由不足且数额过高，要求人民法院予以驳回或者减低至10000元。综上，原告的诉请没有事实依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告广东三穗建筑公司对其主张提供的证据有：（证据编号顺延）10、《建设工程施工合同》（GF－200－0901）；11、平果城市假日花园一期工程2#楼和3－A#楼《建设工程施工许可证》（编号45102320110014）、1#楼和7#楼《建设工程施工许可证》（编号45102320120010）；12、《工程款支付申请表》、《工程款收入明细表》（平果城市假日花园一期工程）、两份《关于工程结算工作联系函》；13、监理工作（协调）例会会议记录、工程联系单（013号、038号、040号）、工作函（010号、012号、003号）、《回复函》、工作函（2013009号、2014004号、2014007号、2014008号）。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对各方提出异议的证据，因各自无相反证据予以否定，且该类证据确与各方诉辩事由具有一定关联性，故本院亦作为定案的参考依据。
根据原、被告的诉辩意见，综合全案证据以及庭审笔录，本院确认案件法律事实如下：
2010年4月28日，平果建安公司（合同甲方）与广东三穗建筑公司（合同乙方）签订《平果城市假日花园工程建筑工程施工合同》（GF-200-0901)(以下简称“合同”），合同约定:合同价款：暂定壹亿零捌佰万元，以实际工程量结算为准。合同工期：开工日期：2010年4月28日（以办好施工许可证收到开工命令为准），竣工工期2012年4月28日，合同工期总日历天数730天。合同第二部分通用条款第32.1条规定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。合同第三部分专用条款第32.1条规定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收资料及竣工验收报告各一式三份。（2）承包人向发包人提交竣工资料及竣工报告的时间是：竣工验收15日前。（3）承包人向发包人提交竣工图的时间是：竣工验收后15日内。合同第三部分专用条款第35.2条规定：承包人每延误一天按合同价款0.04%向发包人支付违约金，误期的违约金的限额为工程总造价的5%。合同并就其他权利进行了约定。合同签订后，工程按照约定施工。1#楼开工日期2012年4月28日，竣工移交日期是2014年7月22日，工程历时814天，延期84天。7#楼开工日期2012年4月28日，竣工移交日期是2014年10月16日，工程历时898天，延期168天。工程竣工移至今，被告未将1#、7#楼的竣工资料移交给原告。
本院认为，原被告双方签订的《建设工程施工合同》，系签约当事人的真实意思表示，内容合法，为有效合同，各方均应恪守约定之条款。合同约定工程价款：暂定壹亿零捌佰万元，以实际工程量结算为准。合同开工日期：2010年4月28日（以办好施工许可证收到开工命令为准），竣工工期2012年4月28日，合同工期总日历天数730天。合同签订后被告并没能按照合同规定的工程施工总天数完工。1#楼延期84天。7#楼延期168天，最终整个工程延期竣工168天。合同规定承包人每延误一天按合同价款0.04%向发包人支付违约金，误期的违约金的限额为工程总造价的5%，因此原告主张被告应支付其违约金5400000元，本院予以支持。合同第二部分通用条款第32.1条规定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。合同第三部分专用条款第32.1条规定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收资料及竣工验收报告各一式三份。（2）承包人向发包人提交竣工资料及竣工报告的时间是：竣工验收15日前。（3）承包人向发包人提交竣工图的时间是：竣工验收后15日内。因此原告主张被告立即交付平果城市假日花园一期完整的竣工资料、图纸及报告，有事实和法律依据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
、判令被告广东三穗建筑工程有限公司支付违约金5400000元给原告广西平果建安房地产开发有限公司。
二、判令被告广东三穗建筑工程有限公司向原告广西平果建安房地产开发有限公司交付平果城市假日花园一期工程完整的竣工资料、竣工图纸及竣工报告。
上述应付款项，义务人应于本案判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。逾期履行的，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费99200元，由被告广东三穗建筑工程有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于百色市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费（数额视当事人提出的上诉请求数额确定）（户名：待结算财政款项
------法院诉讼费专户，帐号：60×××97，开户行：中国农业银行百色分行营业部)。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 蓝必干
代理审判员 马海棠
人民陪审员 谢 禄
二〇一七年十一月二十九日
书 记 员 玉荣东