陕西省子洲县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）子洲民初字第00416号
原告（反诉被告）王××。
委托代理人彭×。
被告（反诉原告）陕西××建筑工程有限责任公司。
法定代表人李××。
委托代理人李灵×。
本诉原告（反诉被告）王××与本诉被告（反诉原告）陕西××建筑工程有限责任公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2015年7月2日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告及委托代理人、被告委托代理人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
本诉原告王××诉称，2014年3月18日，原告与被告陕西××建筑工程有限责任公司法定代表人李利琼签订了榆林市子洲县�水阳光商住小区1#楼地下一层，地上二十层、二十四层的主体劳务合同。合同约定，包工不包料但含辅料，人工费按建筑面积每平方米227元结算，双方还对其他事项进行了约定。2014年3月28日，原告安排现场负责人魏亨贵等人员进入施工现场，但被告一直推诿迟迟开不了工。直到2014年6月1日，经过协商后被告将3#楼的主体劳务让给原告班组开始施工，而签订合同的1#楼直到2014年10月底才开工。2014年12月份进入了冬季停工期，1#楼工程进度为地下室全部封顶，3#楼六层封顶、七层1单元墙体混浇筑完。2014年12月9日，原、被告对1#楼、3#楼已完成工程量进行了结算。在2014年12月放假时，由于被告没有钱支付工人工资，所有工人无法回家过年，等了十几天后被告才发放了部分工资，并承诺2015年3月继续施工时再把工资补上，工人才陆续回家。按照常规2015年2月底应正式开工，此时工人陆续回来准备开工，但一直没有得到被告通知，直到2015年4月份被告才通知说剩余工程不用原告干了。至此，原告及工人已等候了1个多月，光支付工资532500元。
综上所述，原告在签订劳务合同后即进场准备施工，直到2014年12月9日原、被告对1#楼、3#楼进行结算，共计完成工程量9754.8平方米，按合同约定人工费按建筑面积每平方米227元结算，共计2214339.60元，除陆续支付劳务费2022188.66元外，被告尚欠原告劳务费192150.94元。施工期间，原告各种辅料花费10万元，支付管理人员及各班组劳务费2749979.20元，仅劳务费支出亏损535639.6元。由于被告迟迟不能开工，最后又拒绝继续履行劳务合同，致使原告待工1个多月支付工资532500元，共计造成原告经济损失1168139.60元。现原告诉至法院请求依法判令：1、解除原告与被告于2014年3月18日签订的《主体劳务合同》；2、被告向原告支付劳务费192150.94元；3、被告赔偿原告经济损失1168139.60元；4、案件受理费由被告承担。
被告陕西××建筑工程有限责任公司辩称，对解除合同无异议，原告所诉劳务费192150.94元无异议，此款没有达到支付的条件，被告已支付了85%,而且多支付了14万元。原告所诉经济损失没有事实依据，认为亏损是内部管理问题，和被告无关，辅材和被告无关。2月份开工与事实也不符，所以没有误工费，其公司从2014年12月份就解除合同了。请求法院驳回原告第2、3、4项的诉讼请求。
反诉原告陕西××建筑工程有限责任公司诉称，反诉原告与反诉被告签订了劳务分包合同，合同就承包范围、合同单价、工程安全管理制度、工程竣工验收程序等进行了约定。施工过程中，反诉被告违�合同约定，没有完全履行施工义务，留有大量收尾工作以及不合格部分，致使给反诉原告造成了不必要的经济损失399299.60元。反诉原告代为施工人员购买保险，造成经济损失20000元。施工过程中，反诉被告的雇员多次违反工地安全管理制度导致建设单位对反诉原告作出罚款决定，造成反诉原告经济损失11800元。反诉被告未按合同约定自行提供辅材，多次在反诉原告处领取辅材至今未还，造成反诉原告经济损失66469元。反诉被告在施工过程中违反木方等操作规范，带来经济损失42000元。现请求依法判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失539568.60元，并承担反诉费。
反诉被告王××辩称，反诉原告所称收尾工程未完成是事实，第一年11月份未完工打算第二年开工以后完工，可第二年他准备好，但反诉原告已经同业主解除了合同，导致他无法完成收尾工程。买保险他同意，但由于反诉原告没有拿来保险票据，他不承认反诉原告购买的保险。在工地闹事打架、罚款与他没有关系，是反诉原告雇佣的工人造成的。辅材在冬季放假时都在工地上放置，他听说反诉原告变卖价格远远大于实际价格，反诉原告所诉损失不是事实。请求驳回反诉原告的反诉请求。
本诉原告王××为支持其本诉请求和反诉辩称理由向法庭提交了以下证据：
1号、峪水阳光商住小区主体劳务合同，证明原、被告签订1#楼地下一层、地上二十层、二十四层的劳务合同及合同的约定，被告未履行合同义务，造成原告未按时开工。
2号、收据收条8支，证明原告的工人于2014年3月底4月初已经进入施工现场。
3号、分项分包合同7份，证明原告与各专项作业小组签订分项分包合同，原告履行合同的事实。
4号、子洲县峪水阳光商住小区工地工资结算单，证明原告劳务费共计亏损234457.86元，及因被告木工组闹事误工一星期，原告给3#楼各班组误工补助55000元。
5、子洲县峪水阳光商住小区楼3#、1#楼工程结算单，证明原、被告对2014年原告工程量进行了结算，被告尚欠原告劳务费192150.94元。
6号、子洲县峪水阳光商住小区工地管理人员结算书，证明2014年4月至11月原告共支付工地管理人员工资402500元；按市场交易习惯每平方米10元，按工程量计算原告亏损304961元。
7号、工资表，证明被告与陕西铭尚恒达房地产开发有限公司解除建设工程劳务承�合同和劳务补充协议后，未通知原告，给原告造成经济损失532500元。
8号、解除合同协议书、结算清单，证明被告与陕西铭尚恒达房地产开发有限公司解除建设工程劳务承包合同和劳务补充协议后，未通知原告，给原告造成经济损失532500元。
9号、解除合同协议书、结算清单，证明2015年2月1日反诉原告与陕西铭尚恒达房地产开发有限公司解除了“建设工程劳务承包合同”和“劳务补充协议”；铭尚公司给反诉原告补偿费100万元、支付辅料费300万元等，反诉原告要求反诉被告赔偿其经济损失539568.60元无事实依据。
经原告申请证人唐×出庭作证，证明他是原告的雇工，主要做钢筋工作，并与原告签订了合同；并证明原告所诉被告迟迟不开工的事实，现在原告还欠着他的工资。
本诉被告陕西××建筑工程有限责任公司为支持其本诉辩称理由和反诉请求向法庭提交了以下证据：
1号、主体劳务合同一份，证明辅料由王××承担，以及结算、付款的方式、工期等。
2号、子洲县峪水阳光商住小区楼3#、1#楼工程结算单，证明原、被告结算过。
3号借款单2份，证明结算后已付14万元。
4号、询问笔录三份。李献国证明2014年12月工人全部退场。刘军南的询问笔录，证明年后工地没有开工。乔洲的询问笔录，证明王××领导的班子没有施工资质。
5号、用工单8支，证明反诉被告没有完成工程量，反诉原告找人完成产生的费用。
6号、现场临时派工单10支，证明反诉被告未完成工程量是反诉原告找人完成的。
7号、领条一支，证明反诉被告没有完成塔吊工程，反诉原告找人完成产生的费用。
8号、峪水阳光1#3#楼主体劳务王××班组未完工程量清单，证明反诉被告未完成的工程量。
9号、罚款单、开除令复印件，证明罚款并开除工人的事实。
10号、领材料清单，证明王××从反诉原告处领材料未归还的事实。
经被告申请证人乔×出庭作证，证明他是陕西××建筑工程有限责任公司雇佣的管理人员，2015年初没有工人到场，只来了魏亨贵，3号楼没有窝工现象。
经庭审质证：
被告陕西××建筑工程有限责任公司对原告王××提交的5号、8号证据认可；对1号证据中签合同、包工含辅材认可，对被告未履行合同义务给原告造成损失的事实不认可；对2号、3号、4号、6号证据真实性不认可，认为与本案及被告无关；对7号证据不认可，认为工资表与以前的不一样，有伪造之嫌。对证人唐×的证言，原告认可，被告对签合同认可，欠工资事实称不知情。反诉原告陕西××建筑工程有限责任公司对反诉被告王××提交的9号证据真实性认可，对证明目的不认可，认为辅材300万元不一定包括王××的辅材费。
原告王××对被告陕西××建筑工程有限责任公司提交的1号、2号、3号证据认可；对4号证据不认可，认为证人应出庭作证，闹事的是被告的工人。对证人乔×的证言被告认可，原告不认可，认为与事实不符。反诉被告王××对反诉原告陕西××建筑工程有限责任公司提交的5号至10号证据均不认可，认为这些证据都是单方制作的，与事实不符。
本院对经庭审质证证据作如下认定：
对原告提交的5号、8号证据内容真实，且被告予以认可，故本院予以采信；对2号、3号、4号、6号、7号证据，系原告单方出具，无其他证据予以证明，且被告不予认可，故本院不予采信；对1号证据签合同的事实，被告认可，本院予以采信；对9号证据（反诉部分）的真实性，被告认可，本院予以采信，对证明目的因无其他证据支持，本院不予采信；对证人唐×证明原告与其签订合同的事实本院采信，对于被告未开工的情况再无其他证据证明，本院不予采�。
对被告提交的1号、2号、3号证据，原告认可，本院予以采信；对4号证据、证人乔×的证言以及反诉提交的5号、6号、7号、8号、9号证据，均系被告（反诉原告）单方出具，无相关证据予以佐证，本院不予采信。
经审理查明，2014年3月18日，原告王××与被告陕西××建筑工程有限责任公司签订了子洲县峪水阳光商住小区1#楼主体劳务分承包合同。合同对承包范围、工作内容、承包方式、结算方式等进行了约定。合同履行期间，原、被告经过协商，被告将3#楼的主体劳务让给原告班组施工，双方没有就此签订合同。被告于2014年9月1日向原告支付了14万元。2014年12月9日，原、被告双方对3#楼、1#楼2014年原告完成的工程量进行了结算，共计9754.8平方米，人工费按建筑面积每平方米227元计算，并按85%计�，计1882188.66元；3#楼、1#楼保证金50万元，总计2382188.66元。原告称除陆续支付劳务费2022188.66元外，被告尚欠原告劳务费192150.94元。被告对欠款192150.94元的数额也认可。2015年2月1日，被告陕西××建筑工程有限责任公司与陕西铭尚恒达房地产开发有限公司协商解除了2013年12月4日双方签订的《建设工程劳务承包合同》和2014年1月9日签订的《劳务补充协议》。现原告以造成经济损失为由起诉来院提出所诉请求。反诉原告也以造成经济损失为由反诉来院提出所诉请求。
本院认为，原告（反诉被告）王××与被告（反诉原告）陕西××建筑工程有限责任公司之间存在合法有效的劳务关系，原告王××已经给被告陕西××建筑工程有限责任公司提供了劳务，双方经结算后确认被告陕西××建筑工程有限责任公司尚欠原告王××劳务费192150.94元。对原告王××起诉要求解除合同，本案中，被告陕西××建筑工程有限责任公司已与陕西铭尚恒达房地产开发有限公司协商解除了合同，原告王××与被告陕西××建筑工程有限责任公司之间的合同实际已经不能履行，双方也均同意解除合同，故本院予以确认。对于原告王××所诉其他请求，仅有原告王××单方提供材料，再无相关证据予以支持，故本院不予支持。对于被告陕西××建筑工程有限责任公司关于本诉的辩解理由，被告陕西××建筑工程有限责任公司提交的证据不足以支持其辩解理由，故本院不予支持。对于反诉原告陕西××建筑工程有限责任公司的反诉请求，也仅有其单方提交材料，再无相关证据予以支持，故本院不予支持。综上，依照，《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十�第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、对原告王××与被告陕西××建筑工程有限责任公司于2014年3月18日签订的峪水阳光商住小区《劳务分承包合同》予以解除。
二、被告陕西××建筑工程有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告王××劳务费192150.94元。
三、驳回原告王××的其他诉讼请求。
四、驳回反诉原告陕西××建筑工程有限责任公司的诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17000元，由被告陕西××建筑工程有限责任公司负担4143元，原告王××负担12857元。
反诉费4590元，由反诉原告陕西××建筑工程有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。
审 判 长 马 平
审 判 员 王鹏飞
人民陪审员 王奋飞
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 马娜飞