河北省廊坊市安次区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀1002民初1178号
原告（反诉被告）：廊坊市美墅装饰工程有限公司，住所地廊坊市第二大街南外街A座118号。统一信用证号911310030969940881。
法定代表人：张克均，该公司董事长。
委托诉讼代理人朱志田，男，1962年6月10日出生，现住廊坊市安次区。系廊坊市安次区首佳法律服务所法律工作者。
委托诉讼代理人赵鹏，男，1988年7月7日出生�汉族，现住廊坊市永清县。该公司员工。
被告（反诉原告）：赵孟亮，男，1985年10月19日出生，汉族，现住廊坊市广阳区。
委托诉讼代理人王珂，河北天源通和律师事务所律师。
被告：廊坊市安次区淘一乐网城，住所地廊坊市安次区。统一信用证号91131002MAO7MTYH88。
法定代表人：赵孟亮，该公司经理。
委托诉讼代理人袁芹，女，1987年12月7日出生，汉族，现住廊坊市永清县。该网城工作人员。
原告廊坊市美墅装饰工程有限公司与被告赵孟亮、廊坊市安次区淘一乐网城装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年6月21日立案后，审理期间，被告赵孟亮对原告廊坊市美墅装饰工程有限公司提起反诉，本院依法对上述案件开庭进行了合并审理。本案原告（反诉被告）廊坊市美墅装饰工程有限公司的委托诉讼代理人朱志田�赵鹏，被告廊坊市安次区淘一乐网城的委托诉讼代理人袁芹、被告（反诉原告）赵孟亮及委托诉讼代理人王珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
廊坊市美墅装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决二被告支付装修款274602元，并按照合同约定承担违约金；2、本案诉讼费用由二被告承担。
事实与理由：2015年8月8日，我与被告签订装饰装修合同，合同约定，我为被告西校区520平方米的网吧进行装修合同约定部分包工包料的方式，在合同进行一半时支付30%的工程款及76000元，交付后支付10%的工程款24000元。现工程经过被告验收且被告已经使用该网吧营业半年之久吧，被告不但违反合同约定没有支付剩余90000元工程款，对于在装修过程中的增项部分49552元及垫付的电线费用135050元均未支付。诉讼中，原告变更诉讼请求为支付装修款284602元。
赵孟亮辩称，认可双方签订的合同，尚欠原告工程款100000元，由于原告在增项及垫付电线费用时未通知被告，故被告对该部分的工程款不予认可。况且根据法律法规规定原告的增项费用已经超过其报价单费用的8%，故超过8%的部分由原告自行承担。
廊坊市安次区淘一乐网城答辩意见同赵孟亮答辩意见。
赵孟亮反诉诉讼请求：1、请求法院依法判令被反诉人因违约给反诉人造成的经济损失137852元；2、依法判令被反诉人按照合同约定赔偿反诉人违约金33360元；3、本案本诉与反诉的费用均由被反诉人承担。
事实与理由，2015年8月8日，反诉人与被反诉人签订了《装修工程施工合同》，合同约定被反诉人包工，包部分材料，工期为60天，从2015年8月10日到2015年10月10日，工程款为240000元（包括改水电60000元），合同第十一条对工程款的支付方式及其违约责任均作了约定。反诉人按照合同约定支付了被反诉人第一笔工程款140000元。合同签订后，被反诉人带领工人进场施工。但是，截止到合同约定的完工日期，被反诉人的工程进度还没有过半，故反诉人就没有支付第二笔工程款。且被反诉人在施工过程中的工程质量存在严重问题，好多部分一再整改，直到2016年2月底才勉强完工。被反诉人的行为给反诉人造成了很大的经济损害，反诉人原本定于2015年11月份就准备营业，故反诉人提前请了员工，给员工发放了工资.且由于被反诉人拖延工期，致使反诉人在拖延期间的房屋租金白白交纳。所以，由于被反诉人的违约行为给反诉人造成的经济损失，应当由被反诉人承担。依照合同第十一条第四款的约定，被反诉人每延误工期1天，支付违约金为合同造价的千分之一。因此，为了维护反诉人的合法权益，特提起反诉请求，望贵院依法支持反诉人的反诉请求。
廊坊市美墅装饰工程有限公司对赵孟亮的反诉答辩称，反诉人提出的反诉请求不成立，我方不存在违约行为和故意延期的违约行为，双方基于合同的约定自2015年8月8日签订合同至2015年10月10日仅对合同预计工程量做了合同草签内容，但合同的其他条款对合同的完工期限及工程量验收、是否增加工程量也有特别约定，反诉人忽略了合同约定仅就8月8日至10月10日期间的工程认为被反诉人的违约事实，所有施工人员均能证实该工程超过合同约定的预计价款180000元，而且反诉人事实认可并没有提出任何反驳反对意见，即已经入住交付使用，本案的法律事实就是反诉人实际拖欠我方工程款，除合同签订的预计240000元仍拖欠100000元外，增加的水、电部分以及其他附属20个增项故意拖欠，是典型的违约行为，人民法�应当予以调整，驳回反诉人的反诉请求，我方的诉讼请求予以支持。
经审理查明，2015年8月8日，原告廊坊市美墅装饰工程有限公司与被告赵孟亮就被告廊坊市安次区陶一乐网城（原暴风网吧）装修工程签订装修工程施工合同。合同约定由原告包工、包部分材料，被告赵孟亮提供其余部分材料，工程工期60日，自2015年8月10日至2015年10月10日，工程价款240000元。合同第六条约定在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。合同第十一条工程款支付方式为第一次开工三日前支付工程款的60%即140000元；第二次工程进度过半支付工程款的37%即76000元；第三次竣工验收合格支付工程款的3%即24000元。工程进度过半指工程中水、电管�全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。合同尾部有原告公司合同章及法定代表人张克均、委托代理人李涛签名，被告赵孟亮签名。
双方另签订美墅装饰工程预算书，预算书第33项约定水路、强弱电改造预收费用按照建筑面积概算预收,500平方米，每平方米120元，即60000元。预算书注意事项第4条约定本预算水路改造与电路改造费用为预收费用，该费用按实际发生量计算。费用在中期款中结清。预算书尾部有赵孟亮签名、原告公司合同章及赵鹏签名。
合同及预算书订立后，双方依照约定进行施工，双方均认可赵孟亮已支付第一次款项140000元。原告廊坊市美墅装饰工程有限公司在实际施工中强电实际完成60780元、弱电135000元、上水改水完成3786元、下水改水完成2784元、配电箱安装材料、人工费3700元，配电总闸、电表安装2500元，扣除被告材料款13500元及合同预算工程款60000元，实际增项价款为135050元。其他附属20小项的人工费及部分材料费均按照合同报价计算所得共49552元。共计184602元。就改水该电及工程增项费用原告申请证人该工程管理人员夏云鹤、具体施工人员赵康、王春出庭当庭作证予以证实。被告赵孟亮认可尚欠原告合同内工程款100000元，但不认可增项及原告垫付的改水改电费用。
我院在审理中，给予原、被告充足时间对改水改电实际完成量及工程增项情况进行现场测量，原告均同意，但在法院限定的期间内双方均未配合测量。就改水改电增加费用及工程增项双方未按照合同第六条的约定签订补充协议或另行签订合同。被告赵孟亮已经实际使用该工程，被告廊坊市安次区淘一乐网城已经投入使用并正常运营。
�诉原告赵孟亮向法庭提供以下证据：1、原被告签订的《装修工程施工合同》，证明廊坊市美墅装饰工程有限公司施工工期为2015年8月10日至10月10日，廊坊市美墅装饰工程有限公司超期完工，应承担违约责任；2、反诉原告在装修之前向反诉被告提供的图纸，证明发诉被告未按照图纸要求报价、施工；3、反诉原告财务与反诉被告负责人赵鹏的微信聊天记录及现场图片，证明反诉被告迟延完工，施工存在很多不合格之处，反诉被告承诺开关插座的安装免费；4、反诉原告与房东签订的《租房协议书》，证明租房损失4个月零九天，共计92666.73元；4、反诉原告的加盟店上海网鱼信息科技有限公司出具的反诉原告的员工工资发放情况及该公司营业执照复印件一份，证明反诉被告超期完工，给反诉原告造成支出工人工资损失45185.56元；6、反诉原告与上海网鱼信息科技有限公司签�的补充协议一份及反诉原告因开网吧的前期投资清单一份，证明反诉原告主张的房屋租金及员工工资为直接损失，不包括因反诉被告的超期完工导致反诉原告未在黄金期间开业的盈利。
反诉被告对反诉原告提供的上述证据综合质证为：反诉人提供的证据与主张和反诉被告毫无关系，因为反诉被告不存在反诉人所主张的事由，由于反诉人的原因有过延期，比如消防不合格、增加合同以外的工程量，反诉原告未按合同约定给付中期款。截止本诉时，也没有收到反诉人就质量问题停工整改的任何书面材料，因此反诉人的主张及证据不真实，是在又以编造理由，故意拖欠反诉人的工程款，反诉被告对反诉人的证据不认可，要求驳回反诉人的主张。
廊坊市安次区淘一乐网城同意反诉原告赵孟亮的主张。
原告廊坊市美墅装饰工程有限公司于2016年11月8日向本院提交书面调解意见，要求二被告支付240000元，并承担诉讼费；被告赵孟亮、廊坊市安次区陶一乐网城同意支付40000元，双方差距较大，本院调解未达成一致意见。
上述事实，由装饰装修合同、报价单、改水、改电及增项明细表、图纸、租房合同等证据，庭审中原被告代理人陈述可证。
本院认为，原告廊坊市美墅装饰工程有限公司与被告赵孟亮就被告廊坊市安次区淘一乐网城装饰装修签订合同，双方应遵守合同内容，履行各自的义务。二被告认可原告尚欠原告合同内工程款100000元。原告在实际施工过程中，根据实际需要，对水、电改造增加了费用及对工程产生了增项费用184602元，被告赵孟亮已经实际使用，虽然双方应按照合同约定签订补充协议或重新签订合同，未签订补充协议或重新签订合同的责任并不在一方，双方均有责任，本院依法裁量各承担50%的责任。水、电改造增加了费用及对工程产生了增项的费用，原告提供证人出庭作证，证据充分，被告虽持有异议，但在法院限定的期限内，未配合原告进行现场测量，应承担一定的责任。由于工程量的增加导致工程延期，实属正常，被告在实际使用该网城时，就原告工程延期而违约的情况向原告主张任何权利，被告主张的房租及支付工人工资的损失，原告方对其真实性不予认可，被告没有其他证据佐证，故对反诉原告的反诉请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第二百六十九条；依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、被告赵孟亮、廊坊市安次区陶一乐网城于本判决生效后十日内给付原告廊坊市美墅装饰工程有限公司装修款192301元；
二、驳回原告的其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告赵孟亮的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5419元，减半收取2710元，由原、二被告各承担1355元；反诉费3724元，减半收取1862元，由反诉原告赵孟亮承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。
审判员 张万地
二〇一六年十一月二日
书记员 张梓琨
注：本判决书生效后，当事人在规定的时限内不履行义务的，对方当事人可向本院申请执行，提出申请执行的期限为本判决规定的履行期限届满后次日起两年内。
附相关法条：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务。
第六条当事人行使权力，履行义务应当遵循诚实信用的原则。
第六十条当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价�的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计，施工合同。