渭南市临渭区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）临渭民初字第02047号
原告陕西建工第四建设集团有限公司。
法定代表人任军民，董事长。
委托代理人易柏锋，男，汉族。
被告西安东南钢结构有限公司。
法定代表人过泽攀，董事长。
委托代理人王新，男，汉族。
原告陕西建工第四建设集团有限公司（以下简称四建公司）与被告西安东南钢结构有限公司（以下简称东南公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告四建公司法定代表人任军民经传票传唤未到庭，指派其委托代理人易柏锋到庭参加了诉讼，被告东南公司法定代表人过泽攀经传票传唤未到庭，指派其委托代理人王新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告四建公司诉称，2014年3月21日，原、被告签订《钢材加工合同》一份，合同约定由被告负责原告承包汉阴县的汉阴中学人行道过街天桥工程钢结构的加工，进度要求加工钢梁20天，安装10天。双方就质量要求及验收标准、价款、付款方式均作了约定。按照合同约定，原告于2014年3月24日以电子转账的方式向被告支付了合同定金18万元。被告应于2014年4月14日完成钢梁的加工，并于2014年4月24日完成安装工作。由于被告未按合同约定全部履行义务，给原告造成损失。经原告多次催促，被告于2014年5月31日向原告出具了工程进度承诺书，承诺2014年5月31日发主梁2段至汉阴中学工地，2014年6月1日发主梁1段至汉阴中学工地，2014年6月5日将其他主梁附件一并发往汉阴中学工地。且还承诺，若合同内容无法兑现或出现拖延，将按合同约定和实际发生的损失对原告予以赔偿。时至今日，被告仍未按承诺履行义务，导致原告承包汉阴中学人行天桥项目停工87天，为维护原告的合法权益，现诉至法院请求：1、解除原、被告于2014年3月21日签订的《钢结构加工合同》；2、判令被告返还多收取原告的材料费56100元；3、判令被告赔偿因逾期未完成钢结构加工合同给原告造成的直接经济损失191320元；4、案件受理费由被告承担。
原告四建公司为支持其主张提供如下证据：1、东南公司资质文件汇编1份，证明西安东南公司是经工商局注册的有限公司，具有承揽该工程的资质；2、钢结构加工合同1份，证明原、被告2014年3月21日签订的合同，系双方真实意思的表示，该合同合法有效；3、装车清单4份，证明被告加工已超过了合同约定的加工时间；4、付款单据5份，证明原告分5次向被告支付工程款63万元；5、整改通知单1份，证明被告加工的钢梁存在质量问题，原告向被告发出整改通知单，要求在2014年5月31日完成加工并安装完毕；6、进度承诺书1份，证明因未能按期完工，2014年5月31日，被告承诺2014年6月5日完成钢梁加工并送至汉阴中学工地；7、实际施工进度表1份，证明主钢梁于2014年7月4日安装，次钢梁于2014年7月13日安装，安装日期超过了合同及被告承诺书上的日期；8、停工损失清单1套，证明因被告违约给原告造成经济损失247953元。
被告对原告提供的证据1、2、4真实性、证明目的均认可。对证据3、5、6形式、真实性认可，证明目的不认可。对证据7形式、真实性、证明目的均不认可。对证据8中任增超的授权委托书真实性无异议，其余证据的真实性、证明目的均不认可。
被告东南公司辩称，1、2014年3月21日双方签订的《钢结构加工合同》主体合格，意思表示真实，依法成立且已履行完毕，原告要求解除无事实和法律依据；2、双方签订合同的承包价是依据施工图纸计算总包价，因原告未按合同约定付款，双方产生纠纷，根据实际计算也不是被告返还多收的材料费56100元，而是原告应再支付被告111452.7元；3、钢梁加工、安装逾期责任均为原告所致，赔偿经济损失无事实及法律依据。
被告东南公司为支持其主张提供如下证据：1、照片6张，证明人工天桥已竣工，踏板已安装，两侧挡板已拉到现场但未安装；2、钢结构加工合同及工程用量清单各1份，证明合同未约定解除条件；3、发货、装车清单4份，证明被告已发货并无延期；4、陕西省建筑工程质量检测情况说明1份，证明误工是因原告申请鉴定所造成；5、原告催告函1份，证明合同以外原告增加工程量2.51吨。
原告对被告提供的证据1、2、3、4、5真实性认可，证明目的均不认可。
经审理查明：2014年3月20日，原告四建公司下属陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部作为甲方与被告东南公司作为乙方签订《钢结构加工合同》一份，合同约定：一、项目名称：汉阴中学人行过街天桥工程；二、质量要求及验收标准...三、价款：钢构件材料及加工费用548632.5元、钢构件运输费用29627元、钢构件安装费用137162元，合计715422元；四、付款方式：甲方首付合同定金18万元，材料到工地现场付60%，安装费用按进度付款，甲方验收合格付清全款（不含税金不含质保金），现金付款；五、进度要求：加工钢梁20天，安装10天；六、违约责任及纠纷解决方式…。该合同上有原告四建公司下属陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部委托代理人陆海平签字及单位盖章、被告东南公司委托代理人任增超签字及单位盖章。合同签订后，2014年3月24日，原告四建公司下属陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部按照合同约定向被告东南公司支付了合同定金18万元。后又分四次向被告东南公司支付进度款45万元，累计支付63万元。2014年5月24日，原告四建公司下属陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部向被告东南公司发出通知单，限被告东南公司在2014年5月31日前完成汉阴中学人行天桥钢梁加工及安装。到期后，被告东南公司未完成该工程，向原告四建公司下属陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部承诺2014年5月31日发主梁2段至汉阴中学工地；2014年6月1日发主梁1段至汉阴中学工地；2014年6月5日将其他主梁及附件一并发往汉阴中学工地。如以上承诺无法兑现或出现拖延，我厂将按合同约定和实际发生损失予以赔偿。嗣后，被告东南公司于2014年5月31日、6月2日、6月12日将部分材料运至汉阴中学工地。被告东南公司分别于2014年7月4日、7月13日开始对汉阴中学人行天桥进行主钢梁安装及次梁安装。另查明，2014年7月23日，被告东南公司委托代理人任增超在原告四建公司提供的索赔费用清单上签字认可原告的损失为245730元。又查明，汉阴中学人行天桥钢结构加工制作期间，原告四建公司委托陕西建筑工程质量检测中心进行检测，检测时间2014年5月21日-2014年6月24日之间，由于构件制作的焊接质量不合格，返工及复检共10次，每次1小时，构建现场安装4个接口16条焊缝于2014年6月24日一次完成。
上述事实有原、被告当庭陈述，东南公司资质文件汇编、钢结构加工合同、装车清单、付款清单、整改通知单、进度承诺书、实际施工进度表、停工损失清单、照片、陕西省建筑工程质量检测情况说明，经双方当事人举证、质证，记录在卷，足以认定。
本院认为，原告四建公司下属陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部与被告东南公司签订的《钢结构加工合同》内容真实、形式合法，且未违反相关法律的强制性规定，对其效力应依法予以确认。因陕西省第四建筑工程公司汉阴中学人行过街天桥工程项目经理部不具备法人资格，故原告主体适格。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条（四）项之规定，被告东南公司在约定期限内未全部履行自己的义务，已构成违约，下余工程原告四建公司另行处理完毕，原、被告之间的合同已无法实现。故原告四建公司请求解除双方签订的《钢结构加工合同》，本院应予支持。原告四建公司依照合同约定支付了合同定金及进度款，被告东南公司亦应按照合同约定交付加工的钢梁、附件及安装，按照合同约定加工钢梁时间为20天，安装10天。2014年3月24日，原告四建公司支付定金后，被告东南公司应于2014年4月14日交付钢梁，到期未交。2014年5月24日，原告四建公司向被告东南公司发出通知要求在2014年5月31日完工，被告东南公司依然未按期将钢梁运至汉阴中学工地，其行为显属违约，应承担违约责任。被告东南公司委托代理人任增超在原告四建公司索赔费用清单上签字认可给原告四建公司造成损失245730元。原告四建公司只请求被告东南公司赔偿损失191320元，是对其民事权利的处分，本院予以准许。原告四建公司请求被告东南公司返还多收取材料费56100元，其提供的证据不足以证明该主张，应承担举证不能的责任，对其请求本院不予支持。被告东南公司辩称，钢梁加工、安装逾期责任均为原告四建公司所致，但其提供的陕西省建筑工程质量检测情况说明足以证明，由于焊接质量不合格造成返工是被告东南公司的责任，故其辩解理由不能成立。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、解除原、被告签订的《钢结构加工合同》；
二、被告西安东南钢结构有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告陕西建工第四建设集团有限公司经济损失191320元；
三、驳回原告陕西建工第四建设集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4985元，由原告陕西建工第四建设集团有限公司承担1130元，由被告西安东南钢结构有限公司承担3855元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。
审 判 长 薛沙荣
审 判 员 赵 晔
代理审判员 韦 平
二０一五年四月七日
书 记 员 张华妮