河北省承德县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）冀0821民初957号
原告：李苹，女，1979年12月8日出生，汉族，个体，住河北省唐山市路北区。
委托诉讼代理人：许建一，河北唐正律师事务所律师。
被告：唐山好感觉装饰设计有限公司，住所地唐山市路北区学院路西侧、国安街南侧福地大厦2204号。
法定代表人：李志艳，总经理。
被告：李志艳，女，1979年1月10日出生，汉族，个体，住河北省唐山市滦县。
二被告委托诉讼代理人：石元，男，1963年5月11日出生，汉族，好感觉装饰设计有限公司法务，住河北省唐山市路北区。
原告李苹与被告唐山好感觉装饰设计有限公司、李志艳装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年3月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。诉讼过程中，2018年6月19日本案中止审理。原告李苹及其委托诉讼代理人许建一、被告唐山好感觉装饰设计有限公司、李志艳及二被告委托诉讼代理人石元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李苹向本院提出诉讼请求：1、请求判决二被告向原告支付违约金114000.00元；2、请求判决被告一返还原告设计定金20000.00元整；3、请求判决由二被告承担本案全部诉讼、保全等费用。事实和理由：2017年11月，原告和被告一签订了关于承德下板城时尚客牛排的《室内设计合同》，合同第二条约定工程设计费为25000.00元整，上门测量之前付定金20000.00元整，设计完结后付清尾款
5000.00元整。2017年11月18日，原告通过银行转账的方式从孙洋账户向被告转账20000.00元设计费，同日被告一向原告出具了相应的收据一份。
2017年12月7日，原告和被告一签订了承德下板城时尚牛排的《好感觉装饰设计有限公司施工合同》，合同约定合同价款为380000.00元整，甲方分4次支付，首付款于签订合同三日内付200000.00元整，中期款工程过半付
120000.00元整，尾款工程完结付50000.00元整，保证金工程完结后满一年付10000.00元整。合同签订后，原告于2017年12月8日通过银行转账的方式从孙洋账户向被告账户转账200000.00元整首付款，2018年1月9日原告又以同样方式向被告账户转账120000.00元整中期款。
但截至2018年2月4日，原告发现装修工程没有任何进展遂找到被告后得知由于被告的原因出现了工程质量问题需返工，并且被告将原告已付的上述工程款挪作他用，导致工程无法完工。原告为了尽快完成工程尽早开业以降低损失，原告与被告一于2018年2月4日又签署了《承德下板城时尚客牛排装修工程补充协议》，被告二为被告一履行全部合同义务承担保证担保责任，协议约定原告以个人名义借给被告一50000.00元整，用以支付应付未付的部分工人工资及已定的材料尾款，并且被告承诺立即安排复工并保证此工程于2018年2月14日前按合同约定全部完成并交付原告验收，同时也约定了后续工程款的支付方式和被告未如期完工的违约责任。同日被告一向原告出具了上述款项的借条一份，载明由被告二承担连带保证责任，被告二也以担保人的名义签字予以确认。但是到2018年2月14日，二被告称因公司原因无力履行上述全部合同义务并承诺于2018年3月1日撤出了上述装修场地，自此双方合同终止履行。
原告认为，根据合同法的相关规定，由于二被告的违约行为导致原告的合同目的不能实现，构成根本违约，同时给原告造成了严重的损失，二被告应当承担相应的违约责任。经双方协商无果，原告无奈只能向贵院提起诉讼。恳请贵院依法公正裁决，判如所请，以维护原告的合法权益。
被告唐山好感觉装饰设计有限公司、李志艳辩称，原告提出的第一项请求，原告认为被告没有履行完合同没有事实依据，被告认为原告与被告在设计装修过程中一直有摩擦，主要是原告对设计及施工有变更，所以导致工期拖延，但是到了2018年3月1日原告李苹与被告好感觉装饰有限公司及李志艳进行了协商，对整个工程达成了一致意见，双方共同决定于2018年3月1日终止以前签订的所有协议及合同，好感觉公司撤出场地，双方对遗留问题自行解决，所以原告的第一项诉讼请求不成立。
第二项与上述意见基本相同。因为被告与原告设计的图纸已经全部完工，已交付了被告，并在施工过程中使用，故我们认为原告的第二项诉讼请求也不成立。
综上，第三项请求没有事实及法律依据，请驳回第三项请求。
本院经审理认定事实如下：原告李苹（发包方甲方）与被告唐山好感觉装饰设计有限公司（承包方乙方）签订《唐山好感觉装饰设计有限公司设计合同》，约定唐山好感觉装饰设计有限公司对承德下板城时尚客牛排室内设计，合同约定设计费25000.00元，付款方式，上门测量之前付定金20000.00元（总设计费用的80%），设计完结后付清尾款5000.00元（按实用面积计算）。设计内容及完成日期的约定，从合同生效之日起，2天内完成平面方案图（修改顺延），待平面方案通过后7天内完成效果图。效果图方案通过后7天内完成效果图全套施工图。合同还约定了双方责任及合同生效、中止与结束等条款。甲方李苹签字，乙方唐山好感觉装饰设计有限公司签章。双方均未填写签约时间。原告李苹于2017年11月8日给付被告唐山好感觉装饰设计有限公司设计费20000.00元。被告唐山好感觉装饰设计有限公司制作的立面索引图于2017年12月7日经原告李苹签字确认，被告唐山好感觉装饰设计有限公司于2017年12月29日出具时尚客室内精装施工图。
2017年12月7日，原告李苹（发包方甲方）与被告唐山好感觉装饰设计有限公司（承包方乙方）签订好感觉装饰设计有限公司施工合同，原告李苹将位于承德市下板城县中心商业广场的时尚客牛排餐厅室内装修发包给被告唐山好感觉装饰设计有限公司。合同约定，乙方包工包料，甲方负责手绘，外装肯德基门，室内主灯（甲供）。工期自2017年12月8日开工，2017年12月31日竣工。合同价款380000.00元。关于工程款及结算的约定，在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议作为竣工结算和延期工期的根据。工程款分4次给付，首付款在签订合同三日内给付200000.00元整、中期款工程过半给付120000.00元整、尾款工程完结给付50000.00元整、保障金满一年给付10000.00元整。奖励和违约责任9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
原告李苹于2018年12月8日、2018年1月9日通过孙洋账户分别转给被告李志艳装修款200000.00元、120000.00元。
合同签订后，被告唐山好感觉装饰设计有限公司按照其设计的图纸组织工人施工装修，时至合同约定工期届满时，被告唐山好感觉装饰设计有限公司尚有部分工程未完工。原告（甲方）李苹与被告（乙方）唐山好感觉装饰设计有限公司、被告李志艳（丙方）于2018年2月4日签订承德下板城时尚客牛排装修工程补充协议一份，合同约定：甲乙双方经协商一致于2017年12月7日签订的承德下板城时尚客牛排店装修施工合同。在甲方如约履行合同的情况下由于乙方及负责人李志艳原因导致工程因质量问题返工，甲方已付工程款被挪用，最终工程停工至今无法完工。为能尽快完成此工程项目，经甲乙双方协商现签订工程补充协议条款如下：1、甲方以个人名义借款给乙方人民币伍万元整。用以支付乙方应付未付的部分工人工资及已定的材料尾款等项目。2、乙方承诺立即安排现场复工，并保证此工程于2018年2月14日前按合同约定全部完工并交付甲方验收。3、在乙方如期完工验收合格并偿还李苹个人上述伍万元借款后，双方同意按原合同结算全部工程款项，甲方将原合同约定的伍万元工程尾款和壹万元保障金以及伍仟元的设计尾款一次性支付给乙方。由于乙方原因导致工程延误而给甲方带来的损失与甲方工程增加项目费用相互抵冲，双方不再追究责任。4、如乙方未按此协议约定如期完工则需向甲方承担以下违约责任：1）乙方按装修总工程款的30%作为违约金向甲方承担违约责任，若赔偿的金额不足以弥补甲方的实际损失，甲方有继续追偿的权利。2）甲方有权扣留未付给乙方的装修尾款、保障金及设计尾款。3）乙方偿还甲方的个人伍万元借款并承担相应的银行贷款利息。5、丙方自愿为乙方履行装修施工合同、补充合同全部义务以及偿还借款向甲方提供保证担保，如乙方违约不能履行合同义务，甲方有权要求丙方承担担保责任并赔偿甲方全部损失。甲方李苹签字并摁手印、乙方唐山好感觉装饰设计有限公司签章、丙方李志艳签字并摁手印。原告李苹于2018年2月4日借给被告李志艳50000.00元用于支付工人工资及已定的材料尾款。
2018年2月14日被告唐山好感觉装饰设计有限公司未如期完工，2018年3月1日被告李志艳给原告李苹出具承诺书一份“唐山好感觉装饰设计有限公司与李苹于2017年11月8日和12月7日签订的承德下板城时尚客牛排店设计及施工合同因本公司原因无力继续履行上述合同，现承诺本公司于2018年3月1日撤场，本公司因此工程拖欠的施工人员工资及其他未完工部分的费用由本公司承担。”法人签字：李志艳2018年3月1日。被告唐山好感觉装饰设计有限公司撤场，未完成施工装修内容为：一、厂家定制部分1、吧台地柜、水盆柜、吊柜；2、卫生间洗手台的柜子；3、卫生间储物柜；4、包间护墙板、推拉门、平开门的部分；5、自助区地柜、大理石的部分；二、现场施工的部分1、一层及二层楼梯墙面颜色部分；2、二层顶面漆的部分；3、二层楼梯护墙板的部分，只需面漆部分；4、二层楼梯瓷砖部分；5、二层门厅拼花部分、二层600×600地砖部分；6、外部主门头铝塑板亚克力灯箱部分；7、外部侧挂布不锈钢收边；8、外装大理石部分，主门口的右侧。洗手台大理石、台下盆、镜子、一层木地板、一层储物间门、一层墙面护墙板、一层楼梯间隔断层门、二层厨房储物间隔断。三、后期安装的部分1、厂家定制的吧台、护墙板、洗手台、推拉门等；2、玻璃部分；3、铁艺部分；4、楼梯扶手安装；5、防盗门安装；6、主灯、辅灯、开关、插座。原告李苹用被告所雇工人继续施工装修未完成部分直至装修完成，支出工人工资及材料款共计89253.50元。
上述事实有唐山好感觉装饰设计有限公司设计合同、好感觉装饰设计有限公司施工合同、承德县下板城时尚客牛排装修工程补充协议、承诺书、银行转账明细、时尚客室内精装施工图、现场照片、未完成工程量清单、收条、收据、出货清单等证据及原、被告当庭陈述予以在卷佐证。
本院认为，原告李苹与被告唐山好感觉装饰设计有限公司签订的《唐山好感觉装饰设计有限公司设计合同》、《好感觉装饰设计有限公司施工合同》、原告李苹与被告唐山好感觉装饰设计有限公司、被告李志艳签订的《承德下板城时尚客牛排装修工程补充协议》系当事人的真实意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，应认定合法有效，当事人均应按约履行。原告依约支付了工程款，根据补充协议，工期顺延至2018年2月14日，但被告唐山好感觉装饰设计有限公司未在约定时间内完工，原、被告双方于2018年3月1日解除合同，被告于当日撤场时仍有部分工程量未完工，被告唐山好感觉装饰设计有限公司已构成违约，应承担违约责任。其抗辩是原告李苹变更、增加工程量导致工期延长成本增加，结合证人证言及补充协议中“由于乙方原因导致工程延误而给甲方带来的损失与甲方工程增加项目费用相互抵冲”的约定，原告存在增加工程量的事实，但被告未能举证证明原告工程量的增加是导致其未能如约履行合同的原因，结合补充协议及被告李志艳承诺书，对其抗辩本院不予采信。关于逾期违约金的数额，原告在被告撤场后自行组织工人施工，实际支出工人工资及材料款89253.50元，结合双方之间合同约定、履行情况、被告唐山好感觉装饰设计有限公司给原告李苹造成预期利益损失等因素，原告诉请按工程价款30%即114000.00元支付违约金的诉请，本院予以支持。在补充协议中，“丙方自愿为乙方履行装修施工合同、补充合同全部义务以及偿还借款向甲方提供保证担保，如乙方违约不能履行合同义务，甲方有权要求丙方承担担保责任并赔偿甲方全部损失。”《中华人民共和国担保法》第十九条规定：对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。原告要求被告李志艳承担给付责任的诉请，本院予以支持。被告唐山好感觉装饰设计有限公司已按其设计图纸实际施工装修，原告要求返还设计费20000.00元的诉请，于法无据，本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国担保法》第六条、第十九条、第二十一条之规定，判决如下：
一、被告唐山好感觉装饰设计有限公司于本判决生效后十日内支付原告李苹违约金114000.00元；
二、被告李志艳对上述款项承担连带给付责任；
三、驳回原告李苹其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2980.00元，减半收取计1490.00元，由被告唐山好感觉装饰设计有限公司、李志艳负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。
审判员 姜 尚
二〇一八年六月二十五日
书记员 刘冬梅
附页：
一、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则、根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、《中华人民共和国担保法》
第六条本法所称保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
二、告知事项
当事人对本判决不服，应在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状6份，并交纳上诉费2980.00元，上诉于河北省承德市中级人民法院，逾期未上诉本判决将发生法律效力。判决生效后，当事人应按判决确定的时间、数额全面履行义务，权利人可自判决生效之日起二年内申请强制执行。