新疆维吾尔自治区叶城县人民法院民 事 判 决 书（2015）叶民初字第90号原告陈德祥。委托代理人郭开治，新疆昆鹰律师事务所律师。委托代理人郑新宇，新疆驼铃律师事务所律师。被告四川省华蓥市南方送变电有限公司（以下简称四川华蓥公司）。法定代表人郭荣开，该公司董事长。委托代理人谷上登，该公司项目部经理。委托代理人刘冬梅，新疆耀光律师事务所律师。被告刘明。原告陈德祥与被告四川华蓥公司、刘明劳务合同纠纷一案。本院受理后，依法由审判员孙志力独任审判，公开开庭进行了审理。原告陈德祥及其委托代理人郭开治、郑新宇到庭参加诉讼，被告四川华蓥公司委托代理人谷上登、刘冬梅到庭参加诉讼，被告刘明经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本院现已审理终结。原告陈德祥诉称，2014年10月初，经人介绍原告找到被告，就被告承包的新疆南疆电力公司变压器更换安装工程施工负责与该公司达成口头协议，当时双方口头约定，由原告具体负责日常施工管理，人工费平均每人每日按照250元结算，伙食费平均每人每日按照30元结算，车辆租赁费和燃油费以及发生的其它费用以实际产生费用进行结算。被告负责所有材料供应，原告负责施工管理。按照双方约定，被告要保证原告在组织施工期间的停电协调工作，保证让原告能够连续施工，不得出现因没有及时停电而误工，如因被告的原因没有及时停电而造成误工的，由被告承担因误工而造成的实际损失。原告则承诺在被告正常停电的情况下保证每天安装2台变压器的进度确保施工进度。双方口头达成施工管理协议后，原告组织18名工人，租赁3台车辆开始施工。小轿车每天的租赁费为200元，双排座客货两用车每日的租赁费为260元，吊车的租赁费每日为1000元。原告组织工人在喀什市实际更换安装10台变压器，在叶城县实际更换安装40台变压器，在两地共更换安装50台变压器，原告在组织施工过程中共消耗14800元的油料。原告组织施工过程中，被告未能及时协调停电，未能保证原告连续施工，导致本应25天的正常施工期延长为49天，24天的误工期给原告造成156000元的实际损失。其中人工费为108000元，伙食费为12960元，车辆租赁费为35040元。原告组织工人在叶城县施工期间，根据被告的临时施工要求，又在泽普县架设2.4公里的高压线，每公里的劳务费为12000元。原告组织工人在叶城县施工期间，1名维吾尔族民工从电线杆上不慎摔落，造成右大腿骨折，原告替被告垫付20964元的医疗费。原告组织工人在叶城县施工期间，因被告未能及时提供材料，让原告垫付购买10394元的材料。原告在叶城县更换安装40台变压器后，双方因更换下来的旧变压器清退问题发生纠纷，导致原告未能更换安装剩余的10台变压器，双方因此就劳务费结算发生纠纷，被告仅给原告支付125000元人工工资，剩余的其他费用一分未给原告支付，原告多次与被告协商未果。为维护原告合法权益，原告诉至法院：1、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的劳务费38481元；2、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的人工伙食费17425元；3、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的吊车租赁费46500元；4、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的运料车和线路勘察车租赁费25500元；5、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的车辆油料费14800元；6、请求依法判令被告给原告支付架设2400米高压线的劳务费28800元；7、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器所垫付的材料款10394元；8、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的管理费20000元；9、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器所产生的杂费10000元；10、请求依法判令被告给原告支付由原告垫付的农民工工伤医疗费20964元；11、请求依法判令被告给原告支付仓库租赁费11400元，以上诉讼请求共计为244264元。12、请求依法判令被告支付本案诉讼费用。被告四川华蓥公司辩称，我公司与原告陈德祥之间是承揽关系，定作人给承揽人提供变压器，由承揽人负责安装施工，经我公司验收合格后才支付劳务费，按照约定我公司以被告安装每台30**元支付劳务费，现我公司不拖欠原告陈德祥任何费用。原告的诉讼请求没有法律依据，请求法院依法驳回原告陈德祥的诉讼请求。被告刘明经本院传票传唤未到庭进行答辩。经审理查明，2014年10月份，被告四川华蓥公司将叶城县安装变压器工程交由原告陈德祥施工，双方未签订书面施工合同，后原、被告间发生纠纷，经协商未果，原告陈德祥遂诉至法院：1、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的劳务费38481元；2、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的人工伙食费17425元；3、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的吊车租赁费46500元；4、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的运料车和线路勘察车租赁费25500元；5、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的车辆油料费14800元；6、请求依法判令被告给原告支付架设2400米高压线的劳务费28800元；7、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器所垫付的材料款10394元；8、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器的管理费20000元；9、请求依法判令被告给原告支付更换50台变压器所产生的杂费10000元；10、请求依法判令被告给原告支付由原告垫付的农民工工伤医疗费20964元；11、请求依法判令被告给原告支付仓库租赁费11400元，以上诉讼请求共计为244264元。12、请求依法判令被告支付本案诉讼费用。本院认为，被告四川华蓥公司将叶城县安装变压器工程交由原告陈德祥施工，双方即形成事实劳务关系。经开庭审理；对原告向本院提交由原告方在施工过程中记录施工人员考勤表等13页（复印件），证实被告方拖欠原告劳务费、人工伙食费、车辆租赁费、油料费、垫付材料款等费用；因该证据系原告方记录，且被告不予认可的，本院不予采信。对原告向本院提交租赁合同及租赁协议共3份，证实被告委托原告，由原告代被告承租车辆的租赁费应由被告支付；因该证据系原告方与他人所签订租赁合同，而被告不予认可，且原告又未向本院举证被告委托原告的相关证据的，本院仍不予采信。对原告向本院提交收条3份，证实原告在新疆喀什市租赁吊车安装变电器的费用及垫付租赁车辆的费用和原告方的租房费、水费等，应由被告承担；因该证据系原告方向他人交付的费用，且被告不予认可的，本院仍不予采信。对原告向本院提交垫付材料款22份（其中两份由维语翻译为汉语），证实原告替被告垫付相关材料费，该费用应由被告承担；因该证据不能证明系原告替被告垫付，且被告不予认可的，本院仍不予采信。对原告向本院提交医疗费清单9份，证实原告替被告垫付农民工受伤的医疗费，该费用应由被告承担；因该证据不能证明系原告替被告垫付，且被告不予认的，本院仍不予采信。原告向本院提交调查笔录2份，证实原、被告之间是劳务关系，而非被告所述承包关系；该证据虽被告不予认可，但该证据仅证明被调查人麦麦提·艾力等人曾在安装变压器的工地施工，并不能证实被告拖欠原告相关费用，对原告向本院提交的该2份调查笔录，本院亦不予采纳。原告提供证人张冬明、宋秀保出庭证实该工程不是原告陈德祥承包，而是原告陈德祥找该证人施工，被告四川华蓥公司应向该证人支付劳务费用；因该案系原告陈德祥与被告四川华蓥公司、刘明劳务合同纠纷案件，而二证人出庭证明被告四川华蓥公司应向二证人支付劳务费用，其证言不能证实本案原告的诉求；对二证人的证言，本院不予采信。本案原告陈德祥与被告四川华蓥公司之间虽形成事实劳务关系，因双方未签订书面合同，而原告陈德祥所提交的上述证据均不能证实被告四川华蓥公司及刘明拖欠其劳务费等费用，该原告陈德祥有责任对其诉讼请求所依据的事实提供证据加以证明，其所提供证据不足的，应承担不利的法律后果。原告陈德祥未能举证被告四川华蓥公司及刘明拖欠其劳务费等费用，其诉讼请求缺乏证据支持；对该原告的诉讼请求，本院不予支持。为保护当事人合法权益；根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条以及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，缺席判决如下：驳回原告陈德祥对被告四川省华蓥市南方送变电有限公司、刘明的诉讼请求。案件受理费2484元，由原告陈德祥承担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院。审判员  孙志力二〇一五年三月十一日书记员  秦 玲