山西省孝义市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）晋1181民初1828号
原告（反诉被告）：郭某，××族，孝义市兑镇镇水峪煤矿居民。
委托诉讼代理人：武宪民，山西远志律师事务所律师。
被告（反诉原告）：尹某，孝义市崇文街道办事处居民。
原告郭某与被告尹某装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年9月1日立案。在法庭辩论终结前，被告尹某提起反诉，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）郭某委托诉讼代理人武宪民，被告（反诉原告）尹某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）郭某向本院提出诉讼请求如下：1、判令被告给付装饰工程款及装饰过程中支出的电费共计62600元；2、判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告在2014年1月以某公司的名义与被告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，原告以包工、包料的方式为被告在崇文街君悦小区外围门面一至三层“爱回家饭店”进行装修，合同总价为460000元。原告已按合同约定全部完成装饰工程且被告也实际入住经营一段时间。根据双方所签订的协议，被告理应支付全部工程款及装修期间原告所支出的电费，但时至今日被告仅给付了40万元，剩余62600元则不予兑现。现诉至法院，望判如所请。
被告（反诉原告）尹某针对本诉当庭辩称，合同实际是营业性家装合同；工程没有完工，不存在尾款；后期造成了损失要求原告赔偿。
被告（反诉原告）尹某向本院提出反诉请求如下：1、判令反诉被告承担因违约行为给反诉原告造成的经济损失共计238170元；2、本案所有的诉讼费用由反诉被告承担。事实与理由：2013年12月，反诉原告与反诉被告因饭店装修签订《家庭居室装饰装修工程合同》一份，合同约定反诉被告以包工、包料的方式为反诉原告位于崇文街君悦小区外围门面一至三层“爱回家饭店”进行装修。合同第二条工程承包方式明确载明．反诉被告承包方式为包工、包全部材料，并特别注明包括装修全部内容，洁具、灯具、窗帘、五金，交工时反诉原告只需要进餐具即可开始营业，并约定了装修的工期为30天，且对双方的违约责任进行了明确的约定。合同鉴订后，反诉原告依约履行了自己的合同义务，但在实际装修过程中，反诉被告在约定的工期之内未完成装修工程。经与反诉原告协商后，反诉原告同意将工期延长至2014年1月23日为最后的交工日期。反诉被告一再保证肯定能在约定的工期内完成装修，得到反诉被告的保证后，反诉原告开始招收服务人员及厨师为开业做准备。合同期满后，反诉被告仍无法完成合同约定的装修工程，反诉原告一再催促，但反诉被告始终无法完工，且在未完工的情况下将装修工人全部撤离工地。反诉原告在迫于无奈的情况下只能花费数万元另行请别人对未完工的项目进行了装修，直至2014年5月才正常营业。期间给反诉原告造成了巨大的经济损失，其中包括房屋租金27499元；反诉原告补充装修花费62136元；未交工造成延迟三个月的开业损失63000元；修理不合格水路电路合计2735元，以及按照合同约定未如期交工的延期违约金82800元，上述各项共计238170元。反诉原告认为反诉被告消极怠工，导致装修工程无法按期完工，按照合同约定理应承担违约责任并赔偿反诉原告的经济损失。故提起反诉，望判如所请。
原告（反诉被告）郭某针对上述反诉辩称，合同约定入住视为验收，既然被告已经入住且经营一段时间，不存在延期；被告的反诉已远远超过两年时间。
原告（反诉被告）郭某围绕诉讼请求依法提交了《家庭居室装饰装修工程施工合同》1份、工程延期协议2份、某苑电费票据8支；被告（反诉原告）尹某围绕反诉请求依法提交照片14张、未完工程补装款项的相关票据一组。经庭审质证，被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提供之《家庭居室装饰装修工程施工合同》，认为合同是家饰合同，但我们是营业场所合同，当时说过的有些条款可以不采纳；对某苑电费票据无异议；对工程延期协议的真实性无异议，但实际延期了好几个月。经质证，原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供之照片持异议，认为没有拍摄时间，是否在实际施工期间拍摄无法确定；对未完工程补装款项的相关票据持异议，认为提供的相关票据均不是正式票据，无法判断真伪。根据双方合同约定以及被告的自认，已经实际入住饭店，应视为验收，验收以后的返工等损失无权向原告索要。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
本院确认如下事实，2013年12月8日，原告（反诉被告）郭某以孝义华艺装饰有限公司（未进行工商注册登记）的名义与被告（反诉原告）尹某签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定：“乙方（原告郭某）承包甲方（被告尹某）的“爱回家饭店”装饰装修工程。一、工程详细地址：崇文街君悦小区外围门市一至三层；二、工程承包方式：乙方包工包全部材料（包括装修全部内容，洁具、灯具、窗帘、五金，交工时甲方只进餐具、桌椅）；三、工程造价：460000元；四、工期：工期为30天，开工日期2013年12月8日至2014年1月8日；……八、工程验收：……双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担；九、工程交付和保修：……甲方未足额支付乙方工程款的，乙方不提供任何维修。甲方补齐工程款后，乙方负责保修，保修期自工程实际完工之日起计算；十、工程款支付方式：第一次30%（开工10日内）138000元、第二次50%（完工前10日）230000元、第三次20%（完工验收）92000元；十一、甲方事项：……水电费甲方承担。合同就违约责任、争议解决方式等均作了约定。”原告（反诉被告）郭某在该合同加盖孝义华艺装饰有限公司业务专用章，被告（反诉原告）尹某在该合同签字予以确认。合同签订后，原告（反诉被告）郭某即组织人员进行施工。2014年1月8日、1月10日，双方签订工程延期协议两份，约定工期延期至2014年1月23日。现被告（反诉原告）尹某已支付原告（反诉被告）郭某装修款40万元。在庭审中被告（反诉原告）尹某自认“爱回家饭店”已于2014年4月份开始营业。原告（反诉被告）郭某交纳孝义市李杨物业管理服务公司住户名称为尹某截止至2014年1月14日电费共计2600元。
本院认为，原告郭某与被告尹某签订之《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，内容明确，形式合法，属有效合同，双方均应严格依约履行。现原告郭某依据合同约定要求被告尹某给付装饰工程款及电费共计62600元的诉请，本院予以支持。被告尹某辩称并反诉，工程没有完工，不存在尾款；要求原告赔偿因违约行为造成经济损失共计238170元。根据合同约定双方未办理验收手续，不得入住，如擅自入住视同验收合格，另结合双方约定的付款方式，被告尹某现已支付装修款40万元，达到合同约定第三次支付20%（完工验收）的额度，且被告庭审中自称装修的“爱回家饭店”已于2014年4月份开始营业。被告尹某针对原告郭某是否完工且造成损失虽提供照片及相关票据，但该证据无法证明装修未完工，亦无法证明相关支出系因原告违约所致，且无其他证据予以佐证，故对被告的辩解及反诉主张，本院不予支持。
综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第二百三十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：
被告（反诉原告）尹某给付原告（反诉被告）郭某装修款60000元，于判决书生效后十五日内付清；
被告（反诉原告）尹某给付原告（反诉被告）郭某装修期间的电费2600元，于判决书生效后十五日内付清；
三、驳回被告（反诉原告）尹某的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费1365元，减半收取682.5元，由被告尹某负担。反诉案件受理费4872元，减半收取2436元，由反诉原告尹某负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吕梁市中级人民法院。
审 判 长 苏 斌
审 判 员 尚艳萍
人民陪审员 高武军
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 梁 洁