河北省唐山市古冶区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）古民初字第1684号
原告：杨正发，农民工。
被告：何军启。
原告杨正发诉被告何军启承揽合同纠纷一案，本院于2015年12月11日受理后，依法由审判员么伟利适用简易程序独任审理，于2016年1月25日公开开庭进行了审理。原告杨正发到庭参加诉讼。被告何军启经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。
原告杨正发诉称，2015年10月15日原告经被告的同村人洪磊介绍为何军启承包的唐山市古冶区南范各庄乡卜大寨钢厂旧石棉瓦厂房拆除、安装彩钢板工程进行施工。为了保障工程顺利进行，双方签订了《厂房屋彩钢板拆除安装合同》，约定工程总造价160000元，完工后一次性付清，先由被告支付定金5000元。合同约定工程长度30米，但在对旧石棉瓦拆除的过程中发现实际长度超过31米。为此原告与被告协商费用增加的问题，被告称按照实际长度去做，增加的费用会支付给原告。2015年10月底工程完工时，被告应支付工程款17400元，扣除预先支付的定金5000元，剩余12400元未支付。为此，原告多次找被告讨要，被告以工程超期为由，拒不支付。合同中虽然约定工期为4天，但考虑到系高空户外作业，天气对工期的影响程度较大，原告与被告协商过工期可能因天气原因有所延误，被告称天气问题造成延期可以接受。实际工程施工过程中确因风、雨天气造成工期推迟两天半，最后在10月23日上午完工。原告认为工程超期系客观自然原因，且被告也曾称天气问题造成的延期可以接受。实际工程施工工程中确因风、雨天气造成工期推迟两天半，最后在10月23日上午完工。原告认为工期超期系客观自然原因，且被告也曾称天气原因工程可以延期。现在被告以此为由，拒绝向原告支付剩余工程款，原告不能接受。为了维护原告的合法权益，为了维护社会秩序，请求法院判令：1、p被告何军启支付原告剩余工程款12400元；2、按照银行贷款年利率24%计算，支付自2015年10月24日起至实际给付之日止的利息；3、由被告承担本案的诉讼费用。诉讼过程中，原告杨正发撤回增加的诉讼请求。
被告何军启经本院传票合法传唤未到庭应诉，亦未提交答辩状。
庭审中，原、被告双方围绕着原被告之间是否存在承揽合同法律关系，原告要求被告支付剩余工程款12400元并按中国人民银行同期贷款年利率24%计算，支付自2015年10月24日至实际给付之日止的利息有无事实和法律依据作为争议焦点进行了举证、质证。
原告杨正发为证明自己的主张，提交如下证据：证据一、2015年10月16日原被告之间签订的《厂房屋亚彩钢板拆除安装合同》，认为当时经测量宽10.08米、长31米，被告要求按30米计算，原定造价16000元。应实际按买瓦的面积计算工程款，工期四天，从17日至20日。证据二、现场照片9张，证明当时原告拆除旧的石棉瓦，拍摄了干活时候的照片。证据三、2016年1月25日唐山市气象局观测与预报处出具的气象灾害证明，证明当时干活的天气是4至5级大风，21至22日有连续性降雨，原告属于高空作业，有生命危险，导致原告在22日施工半天，于23日上午完工，当时原被告口头约定因为天气原因需要延期，原告方工人给被告打电话，被告同意可以延期。证据四、原告杨正发向本院申请证人出庭作证，证人王某在庭审中陈述：2015年10月19日，位于古冶区吕家坨一个钢厂的彩钢房顶是原告买的，我换的。预计是两天干完，19号进工地，20日上午就开始刮风，换石棉瓦顶坡度大，因为高空作业风大干不了。原告就说不干了，计划第二天继续干，但是21日那天又下雨了，8点多原告打电话，说工地让干活去，我说去不了，下雨了，工人危险。原告又跟甲方说了，甲方说了工地还是要去，我说去了干不了，他们说古冶这边没有下雨，我跟原告说把何军启电话给我，我来打电话说一下，我就打电话解释了，对方说明天再说，让原告去看看，姓何的又说老杨不去，问我去了吗，我说可以，我们是23号把工干完的，原告就把工钱给我们结了。
本院对上述证据的认证意见为：证据一、三系原件且有相关当事人和单位的签字、盖章，故对其真实性予以认可；证据二现场照片与当事人陈述、证人证言及证据一相互印证，具有较高的可信度，对其真实性予以采信；证人王某的证言系其亲身经历的事实，向法庭所做的陈述，且有气象灾害证明相互佐证，故对其真实性予以采信。
经审理查明，2015年10月16日原告杨正发与被告何军启签订了《厂房屋彩钢板拆除安装合同》，该合同约定“工程造价16000元……，工程期4天（从17号开始至20号），完工后一次性付清。”被告何军启支付了定金5000元，原告杨正发因天气原因于2015年10月23号完工。另查明，2015年10月20、21日唐山市出现4-5级大风，21-22日有连续性降雨。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，原、被告签订的《厂房屋亚彩钢板拆除安装合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，该合同自签订之日起生效。通过原告杨正发提交的证据及证人证言，能够证实原告已按照合同约定完成了合同约定的拆除安装工作，被告何军启理应支付相应的工程款，虽然双方约定合同工期为四天，但因2015年10月20、21日唐山市出现4-5级大风，21-22日有连续性降雨属于不可抗力，应当免除原告的责任。因此扣除5000元定金，对原告杨正发要求被告支付剩余工程款11000元的诉讼请求，予以支持。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。原告认为有增加工程量，应按实际买瓦的面积结算工程价款，但未提交相应的证据予以佐证，对增加工程量部分诉讼请求，不予支持。双方没有约定逾期支付工程款的利息，应从原告实际完工之日起，按照中国人民银行同期贷款利率5.1%计算，支付自实际给付之日止的利息，原告杨正发要求按照民间借贷民事法律关系中不超过年利率24%计算利息的诉讼请求，依据不足，不予支持。故依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告何军启在本判决生效后十日内给付原告杨正发工程款11000元，并按照中国人民银行同期同类贷款利率5.1%计算，支付自2015年10月24日至实际给付之日止的利息。
二、驳回原告杨正发的其他诉讼请求。
如果被告何军启未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币110元，减半收取55元，由被告何军启负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。
审判员 么 伟 利
二〇一六年二月三日
书记员 欧阳丽梅
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。