湖南省长沙市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘01民终7581号
上诉人（原审被告、反诉原告）：湖南恩瑞投资开发有限公司，住所地湖南省长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心E厅210室。
法定代表人：刘红兰，董事长。
委托诉讼代理人：张波浪，湖南正方律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：湖南长大建设集团股份有限公司，住所地湖南省长沙市天心区黑石铺。
法定代表人：何立伟，董事长。
委托诉讼代理人：朱永忠，男，1969年5月17日出生，汉族，住湖南省长沙市雨花区，系该公司员工。
委托诉讼代理人：苏向阳，湖南海天律师事务所律师。
上诉人湖南恩瑞投资开发有限公司（以下简称恩瑞公司）因与被上诉人湖南长大建设集团股份有限公司（以下简称长大公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省长沙市开福区人民法院（2015）开民一初字第00749号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人恩瑞公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判被上诉人支付上诉人违约金500万元；2、由被上诉人承担本案诉讼费用。事实及理由：1、被上诉人逾期竣工证据充分、事实清楚，一审判决认定缺乏依据明显错误。涉案工程应当于2011年5月6日竣工，即使如一审判决认定于2012年11月28日上诉人实际使用作为竣工日期，被上诉人至少逾期竣工570余天，应当支付上诉人违约金8625000元。2、一审判决认定本工程存在增补、变更、施工图纸滞后、要求暂停施工等导致工期顺延情形及上诉人存在过错等，从而不支持逾期竣工违约责任是错误的。即使有上述情形，被上诉人应当按约提出工期顺延申请，否则应当视为无须顺延工期，仍需按约定工日将工程竣工，上诉人无过错。3、上诉人对未办理工程竣工验收，资料移交没有过错。被上诉人未如期竣工并验收，因上诉人营业需要，上诉人不得不于2012年11月使用工程，因此未竣工验收是被上诉人未按期竣工造成的。被上诉人向上诉人出具承诺书，承诺无条件办理竣工验收及移交备案资料，但被上诉人未依承诺履行，被上诉人存在明显过错，上诉人无过错。4、即使如一审判决涉案工程已于2012年11月投入使用，视为验收合格，按承诺书约定，被上诉人仍有义务于2013年3月27日前完成竣工验收工作，但至今未完成，已逾期4年3个月，按约定其应当支付违约金约5000万元。即使按2015年3月27日上诉人发给被上诉人书面通知，被上诉人已逾期2年5个月未进行竣工验收，按一审判决认定的总工程款金额378万元每天的1%比例计算，违约金已达2624万元，应当由被上诉人承担。5、根据承诺书约定，被上诉人应于2013年4月27日前移交竣工验收资料，但至今未完成，已逾期4年2个月，按约定其应当支付违约金约4500万元。即使按2015年3月27日上诉人发给被上诉人书面通知，被上诉人已逾期2年5个月未移交竣工验收资料，按一审判决认定的总工程款金额378万元每天的1%比例计算，违约金已达3000万元，应由被上诉人承担。综上所述，一审判决认定事实错误，判决驳回上诉人的反诉请求没有任何事实和法律依据。上诉人特提起上诉，请求依法支持上诉请求。
被上诉人长大公司辩称，一、案涉工程工期顺延是由可归责于上诉人的原因造成的。案涉工程工期之所以会顺延是因上诉人方面的原因造成的，具体阐述如下，1、工程量增加；2、因上诉人单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更；3、上诉人逾期支付工程进度款；4、上诉人要求暂停施工；5、上诉人提供施工图纸滞后，且部分图纸错误；6、上诉人不及时提供施工场地、材料。二、被上诉人在案涉工程完工后向上诉人提交了竣工验收报告及工程验收所需的资料，上诉人在收到前述报告和资料后没有组织竣工验收，上诉人应承担工程至今没有进行竣工验收，没有完整竣工验收资料的责任。三、上诉人依据《承诺书》向被上诉人主张违约金没有事实和法律依据。四、上诉人主张工期延误违约金没有事实依据，并且因索赔期限届满已丧失，且已过诉讼时效，丧失胜诉权，应当依法驳回其上诉请求。
被上诉人长大公司向一审法院提起诉讼请求：1、恩瑞公司向长大公司支付欠付的工程款3827515元；2、恩瑞公司向长大公司支付逾期付款利息967322.23元（计算至2015年2月2日；其后以3827515元为本金，按中国人民银行公布的同期贷款利率加收30%的罚息计算至实际付款之日）；3、恩瑞公司向长大公司赔偿损失190695元；4、恩瑞公司承担本案诉讼费、鉴定费。上诉人恩瑞公司向一审法院提出反诉请求：1、长大公司向恩瑞公司支付违约金500万元；2、长大公司承担本案诉讼费。
一审法院认定事实：恩瑞公司（发包单位；甲方）与长大公司（承包单位；乙方）就物流加工中心项目土建工程施工事宜于2011年3月28日签订恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程施工合同书，约定工程承包范围：恩瑞物流加工中心6条开平线设备基础工程、设备基础预留预埋、设备辅房工程，承包内容：设备基础土方开挖、外运、回填、设备基础钢筋、模板的制作、砼浇筑、砼垫层、电缆沟、地沟、地面工程（必须经设计院出图后，并经甲方确认后的施工图和施工方案），以上所述的工程承包范围及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的，乙方应研究其他文件，特别是图纸完全了解本工程的实际范围；开工日期：2011年3月28日，竣工日期：2011年5月6日，合同有效工期：开平线设备基础工程、设备辅房及预留预埋为40天，每提前一天奖励15000元，推迟一天罚款15000元，以此类推，竣工日期：本合同规定的竣工日期是指全部完成本合同约定的工程内容并能过发包人组织的竣工验收之日，但承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，视为工程延误，所需返修时间均计算在合同工期内，注：具体开工日期以甲方开工令为准，如提前或推迟，其工期作相应顺延，工期不含备案时间，但备案须在规定的时间内完成；质量标准：按照现行国家工程质量规范评定标准和恩瑞物流项目工程质量考核标准的要求同时达到合格等级，评定结果为经长沙市质监站评定为合格和经本项目评定小组评定为合格等级；按照现行国家安全生产、文明施工规范评定标准和恩瑞物流项目安全生产、文明施工考核标准的要求同时达到合格等级，即安全文明合格工程，评定结果为经长沙市安监站核定为合格和经本项目评定小组评定为合格等级；组成合同的条件及顺序：本施工合同书及补充协议、投标文件及询标纪要、招标文件及补遗通知书、合同约定或现行、有效的标准、规范及有关技术文件、全套图纸、图纸会审纪要、甲方签发的技术交底、经济技术签证、承诺书等书面文件（经双方确认的书面文件有效，其他方式的文件无效）；工程结算方式：采用包工、包料、包工期、包质量、包各项检测试验、包安全生产及文明施工，以2006年《湖南省建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及现行相关的配套文件，取费参照湘建价[2009]406号文件，总价下浮10%的按实结算方式（除安全文明施工措施费、人工工资、现场签证包干价不再下浮外），劳保基金不计取，材料价差执行《长沙建设造价》施工当期预算价及甲供材料价，没有预算价的主材，经甲乙双方考察市场，由乙方申报，甲方以书面形式确定价格，才能作为结算价格依据，人工工资标准按61元/日计取，设备基础土方开挖、外运、运距无论远近均按5km以内计取；甲方提供各种型号的钢材等，乙方必须提前五天将计划提供给甲方，甲方必须在五天内将乙方计划材料采购到位，否则工期顺延，乙方根据施工图预算提供的材料计划的品牌、规格、技术参数、种类、数量必须准确，否则多余材料由乙方负责并抵扣工程款，甲方提供材料由甲方运至施工现场，但由乙方负责装卸、仓储、保管，甲供材料计取1%（含税）的装卸、保管费，除此之外甲供材料不再计取其他任何费用，承包人必须按约定从发包方指定的供货商采购材料，否则发包方亦同样按约定扣除等额货款，甲供各种钢材不进入结算总价，甲方供应钢材的加工、制作等允许损耗为百分之二，超出部分由乙方自行承担，在结算时按甲方采购价格乘以超出部分的数量在工程款中优先扣除；本合同的付款方式：第一次付款：开平线设备基础，土方外运回填工程全部完成，按完成部位预算造价支付至75%，同时扣减甲供材料，经建设单位、监理单位及施工单位三方联合验收，达到合格标准，按完成部位预算造价支付至85%，甲、乙双方合同签订后一个月内将合同约定工作范围内容工程量结算完成对审工作，以作为付款依据，第二次付款：工程结算及资料备案完成，按结算造价支付至97%，第四次付款：根据合同保修期满后，未出现遗留问题，按结算造价支付至100%支付；本合同竣工结算办法：本合同约定承包范围内的工程的竣工计算总价款=本合同约定承包范围内的工程的所有工程量的价款+甲、乙双方书面确认的经济技术签证+其他本合同范围外双方可认定的工程量增减而引起的费用-
合同约定处罚及奖励金额，结算依据：本施工合同及补充协议、投标承诺书、施工图纸、图纸会审纪要、甲方签发的技术交底、设计变更及技术核定单、经济技术签证单（包括材料用量及价格签证单），一般签证、变更（涉及到造价），需加盖甲方公司公章才有效，项目部章不能作为结算依据，重大变更（单项超过5万元）必须经甲方董事长的签字才有效，本合同约定甲、乙双方可确认的经济技术签证范围及签证办法：本合同范围以外，乙方应甲方要求而发生的点工（计时工），但不论何工种，均按61元/工日进行计算，不再计取其他费用，合同外变更及签证按照本合同第七款工程结算方式的条款进行结算；本工程发包单位与承包单位的一般权利、责任与义务：发包单位（即甲方）的一般权利、责任与义务：甲方委派的工程师为：姓名周峰，职务：土建工程师，姓名罗良杰，职务安装工程师。职权有对工程的质量、进度、安全、文明施工等进行全面管理以及协调各单位间的工作配合等，需要取得发包人代表（姓名冯子俊，职务恩瑞物流城工程项目经理）批准，才能获得的职权有签认工程经济技术签证及签发工程联系函以及工程进度付款单等，甲方委托的工程监理单位为湖南中湘建设工程监理咨询有限公司，委派的总监理工程师为姓名李威彬，职务总监代表，授权监理单位的职权有对本工程施工全过程进行监督，即从工程开工至竣工验收阶段施工合同所包含的全部工作内容（包括监理资料归档）的监理工作，并负责工程质量、工期、成本、信息合同管理工作，甲方应向乙方提供的图纸为四套，提供图纸的时间为签订合同后3天内，甲方应在乙方进场前7天负责将施工所需水、电等管网线路接至离施工现场1000米范围内的地方，并保证施工期间的需要，甲方应负责提供乙方施工场地的工程地质和地下管网线路资料，甲方应负责提供乙方施工场地建筑物的定位控制桩（点），甲方应负责组织乙方、设计单位、监理单位及质检单位进行图纸会审，向乙方进行设计技术交底、质量、安全文明施工交底，承包单位的一般权利、责任与义务：乙方在本合同范围内的工程施工承包事项上承担所有经济、法律责任，乙方有配合业主办理施工报建等手续的责任与义务，乙方应在合同签订后7日内及时组织施工作业人员进场开工，并按管理规定办理好开工手续，乙方应负责本工程的安全生产和文明施工，由此而产生的一切费用已计入措施费，乙方应负责对已完工程的成品保护并承担一切责任（含所有分包工程成品保护责任），乙方应负责向甲方提供工程质量、安全等事故报告（如果有的话），乙方应负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护并承担一切费用，乙方应负责施工期间场地的清洁卫生，乙方场内建筑垃圾、弃土要及时清运，否则视为安全文明不达标，如影响出门道路污染及其他分项工程施工，甲方有权另行组织清运，费用全部由乙方承担，乙方在房屋交验前负责清除所有的建筑废品及垃圾，并承担一切费用，如乙方在合同约定的房屋交验日期以后还未及时清除所有的建筑废品及垃圾，甲方有权另行安排他人清除，其费用全部由乙方承担，如因综合管网施工需要，乙方应配合甲方场地移交，场地移交所引起的临建设施转移，在合同工期内乙方应无条件配合，乙方应书面提交用水、用电申请，经甲方批准后在甲方提供的水源、电源接入点装表计量，费用按电力部门或供水部门的收费标准以及实际损耗量的附加量计算，且乙方负责完成由水源、电源接入点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设以及施工区域内的施工道路的修建，乙方委派的现场代表为姓名朱永忠，责任、权利与义务为对所承建的合同范围工程内容的现场施工建设及工程质量、安全生产、文明施工负全责；施工组织设计和工期：进度计划：乙方应按合同约定的总工期及各时间节点的要求，将有可操作性、指导性、针对性的施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方按合同条款约定的时间节点予以确认或提出修改意见，并严格按照施工组织设计施工，如局部施工方案调整，必须先报调整方案，经监理和甲方确认后再行组织施工，由于方案调整引起的费用和工期变动不予调整，乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行，因乙方的原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同工期，开工及延期开工：承包单位应当按照本合同约定的开工日期开工，承包单位不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求，甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包单位，因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方以书面形式通知乙方，推迟开工日期，相应顺延工期；暂停施工：甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见，乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，乙方在对工程作出处理意见实施后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复；工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，甲方未能按合同的约定提供图纸，甲方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行，甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行，非乙方原因的实际变更和工程量增加，一天内非承包单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过4小时，不可抗力，异常恶劣天气，甲方同意工期顺延的其他情况，乙方在上述情况发生后28天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，甲方在收到报告后28天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期并补偿相关费用；工程竣工：承包人单位必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，乙方应承担违约责任；质量与检验：工程质量：工程质量应达到本合同约定的质量合格标准，质量标准的评定以本合同约定的考核标准（详见附件三）和国家或行业质量检验评定标准为依据，因承包单位原因工程质量达不到约定的质量标准，承包单位承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任比例分别承担；检查和返工：承包单位应认真按照标准、规范和实际图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件，工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求承包单位将该部分拆除和重新施工，承包单位应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定的质量标准，因承包单位原因达不到约定标准，由承包单位承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延，甲方的检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包单位承担，除此之外影响正常施工的费用由发包人甲方承担，并相应顺延工期；隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包单位应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理和甲方验收，通知包括隐蔽和中间验收的部位、内容、验收时间和地点。承包单位准备验收记录、验收合格，甲方在验收记录上签字后，承包单位可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，承包单位应在甲方限定的时间内修改后重新报请监理、甲方验收，甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包单位提出延期要求，延期不能超过48小时，甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包单位可自行组织验收，甲方应承认验收记录，经监理和甲方验收，工程质量符合标准、规范及设计图纸等要求，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，承包单位可进行隐蔽或继续施工，重新检验：无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包单位应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，检验合格，发包单位甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期，检验不合格，承包单位承担发生的全部费用，工期不予顺延；安全文明施工与检查：乙方应遵守本合同约定的安全生产、文明施工考核标准（详见附件三）及工程建设安全有关管理规定，并达到安全文明双优标准，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担，乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，乙方不得要求事故作业人员违反安全管理的规定进行施工，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的一切费用；安全防护：承包单位在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方移交安全防护措施，经甲方认可后方可实施，防护措施费用由乙方承担，如实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包单位应在施工前14天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后方可实施，并由乙方承担安全防护措施费用；事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用，甲方、乙方对事故责任有争议时，按政府有关部门的认定处理意见为准；竣工验收：工程具备竣工验收条件、乙方应按国家工程竣工验收的有关规定，向发包单位提供完整竣工资料及竣工验收报告，双方约定由乙方提供竣工图纸四套，工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为乙方实际竣工日期，工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期；竣工结算：工程竣工验收报告经发包单位认可后28天内，承包单位向发包单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的结算办法进行工程竣工结算，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及完整结算资料后28天安排审核，给予确认或者提出审核意见，甲方确认竣工结算定案报告后向乙方支付工程竣工结算余款，工程竣工验收报告经发包单位认可后28天内，乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算余款不能及时支付的，由乙方承担责任，甲方与乙方对工程竣工结算价款发生争议时，由建设行政主管部门协调协商处理；质量保修：甲方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书，作为本合同附件。质量保修书的主要内容包括：质量保修项目内容及范围、质量保修期、质量保修责任、质量保修金的支付方法；甲方违约。当发生下列情况时:甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行,甲方无正当理由不支付工程竣工结算余款,甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包单位承担违约责任，赔偿因违约给承包单位造成的经济损失，并顺延延误的工期。乙方违约。当发生下列情况时：因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工,因乙方原因在工程质量、安全文明施工或工期进度等方面达不到本合同约定的标准,乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；当一方向另一方提出索赔时，需有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款，承包单位可按下列程序以书面形式向发包单位索赔:索赔事件发生后28天内，向甲方发出索赔意向通知，发出索赔意向通知后28天内，向甲方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料，甲方在收到承包单位移交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包单位进一步补充索赔理由和证据，甲方在收到承包单位移交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可，当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向甲方移交索赔的有关资料和最终索赔报告，索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，可按第十九款第2条确定的时限向承包单位提出索赔；不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包单位承包单位责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雪、雨、洪、展等自然灾害。不可抗力事件发生后，承包单位应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包单位应协助承包单位采取措施。甲方认为应当暂停施工的，承包单位应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包单位向甲方通报受害情况的损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包单位应每隔７天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包单位向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由发包人承担，发包单位承包单位人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用，承包单位机械设备损坏及停工损失，由承包单位承担，工程所需清理、修复费用，由发包单位承担，延误的工期相应顺延，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。合同解除：发包单位与承包单位协商一致，可以解除合同，发包单位不支付工程款（进度款），承包单位有权解除合同，承包单位将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包单位有权解除合同；乙方在约定期限内人员设备组织不到位，未按合同工期约定完成工程量，甲方有权解除合同，有下列情形之一的，发包单位与承包单位可以解除合同，因不可抗力致使合同无法履行；因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，一方根据本合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第二十二条关于争议的约定处理。合同解除后，承包单位应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包单位要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包单位应为承包单位撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包单位承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力；本合同自发包单位（甲方）与联合体承包单位（乙方）签字盖章后生效。发包单位与承包单位履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包单位向发包单位交付竣工工程后，本合同即告终止。合同的权利义务终止后，发包单位、承包单位应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。合同签订后，长大公司即组织人员对恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程进行施工，施工过程中，恩瑞公司根据实际需要增补、变更了部分工程量。工程完工后，长大公司、恩瑞公司未依约完成工程款结算手续，恩瑞公司已向长大公司支付工程款174万元。恩瑞国际物流城A区已于2012年11月28日正式开业。
恩瑞公司就20#开平线设备基础尺寸问题于2011年4月2日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-4-2/013），内容为“加工中心20#开平线设备基础图纸中部分尺寸与设备图纸尺寸出现不符，按照服从设备图尺寸的原则，对已发行的尺寸问题确定如下：1、GS-6图中E-
E剖面图坑底尺寸按平面调整如图；2、GS-6图中主视图中中心线与剪板机中心线间距如图”。恩瑞公司就设备基础图中预留螺栓孔深超过底板厚处理详图更正事宜于2011年5月9日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-09/034），内容为“热轧20#线施工精矫机基坑中发现，其预留螺栓孔深超过底厚板，按图纸所示详图处理，详图中有部分标识错误，导致无法保证设备要求，特将详图部分注明修改如下图（其他设备基础有同样情况可适用本详图）”。恩瑞公司就加工中心室内水泵房内排水沟详图、雨蓬事宜于2011年5月12日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-12/039），内容为“水泵房结构施工图中标明雨蓬结构详图，现取消该雨蓬，请按下图定位及详图设置水泵房内排水沟”。恩瑞公司就热轧20#开平线接水、接气口处增设地沟事宜于2011年5月14日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-14/043），内容为“热轧20#开平线（GS-6）施工图纸中有若干水源、气源接口。均无预留方法及要求；经与设备部共同商讨后，以增设埋管、地沟处理：一、临铲卷鞍座中心线位共两个高地面500mm的接水、接气口以DN50钢管进行预留，均设置5mm厚DN120止水环，基坑内留长按原设计200mm。二、其中四处确定增加地沟如附图”。恩瑞公司就变更加工中心+-0.00地面各区块做法事宜于2011年5月19日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-14/044），内容为“加工中心+-0.00地面各区块做法作如下变更。一、位于2轴-4轴交S轴-
A轴间共四块原料区按ER2011-04-02/014号工作联系单施工；二、4轴-5轴交S轴-A轴间、17轴-18轴交S轴-
A轴间，共两条室内车道按原设计（第1b）期基层片石换填方案；三、共六条开平线设备基础图示虚线范围内地面按GS-4《设备基础平面布置图》（2010.10版）施工；四、作预留开平线的原料区、发货区、生产区，原设计为：地1a\\\地1b；变更做法为：片石换填至地面高-300mm，面层以细砾石铺至+-0.00标高，要求砾径≤3cm，参照堆场地面做法”。恩瑞公司就热轧20#图纸中若干未标注的孔洞、铁件尺寸明确事宜于2011年5月19日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-5/032），内容为“GS-6（热轧20#设备基础图2010.11.19版本）图纸中粗矫机、活套一、切边机位置二块预留铁件及二处螺栓孔洞未注明，会同设备部核定，确定如图”。恩瑞公司就配电房按电业局要求调整外窗事宜于2011年5月19日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-06/033），内容为“位于9#18轴-19轴交G轴-
L轴间位置的高低压配电房按电业局要求增设及调整以下部位外窗及防火门：一、JS-7（配电房平面图）中一层平面：在18轴交H轴-
J轴间增设2100宽*2200高FHM-1一樘，门边距H轴2250mm；在18轴交G轴-H轴间、J轴-
K轴间、值班室增设三个窗户，位置同19轴-700mm墙上C-2位置；一层所有窗户均改为离地面高2200mm，窗大小改为：1000mm*1500mm,采用塑钢单层白玻，均满窗设铁丝网。二、JS-7（配电房平面图）中夹层平面：在18轴交G轴-
L轴间（除两端楼梯间不增设窗户）位置同19轴-700mm墙上C-2a位置，增设四个C-2a窗户；夹层所有C-2a窗距地面高均为0.4米，窗大小按原设计，采用塑钢单层白玻，均满窗设铁丝网。三、JS-7（配电房平面图）中高压配电房平面：在18轴交G轴-
L轴间（除两端楼梯间不增设窗户）位置同19轴-700mm墙上C-2位置，增设四个C-2窗户；本层所有窗户均改为离地面高2200mm，窗大小改为：1000mm*1500mm,采用塑钢单层白玻，均满窗设铁丝网”。恩瑞公司就热轧20#开平线施工图中未注明的板厚确定事宜于2011年5月19日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-11/036），内容为“热轧20#开平线施工图中对剖面图中不同板厚要求未明确、未标明；特此，就该线基础虚线范围内+-0.00标高的板厚明确（明确板厚附图页附后），请注意施工”。恩瑞公司就热轧20#开平线图纸中要求设置栏杆的位置附图确定事宜于2011年5月19日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-05-13/041），内容为“热轧20#开平线（GS-6）施工图纸中附注说明第9条：在开卷机、上料车坑道、活套、废料车地坑两边做1米高护栏，护栏见06J403-1第18页A图。该要求未标明护栏设置具体位置，且所示图集为木护栏顶栏杆，不适用于工业厂房内环境要求；经设备部讨论后根据实际情况，图示确定该开平线护栏位置及调整等要求如图（后附栏杆位置及要求图示、06J403-1第161页M1做法图）；请注意在基础施工时进行预埋工序”。恩瑞公司就配电房一层内两个变压器基础详图一层地面做法事宜于2011年6月22日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-06-22/070），内容为“配电房一层地面下两个1500mm×2000mm变压器基础及一层地面做法未注明详图，现注明如下图，请注意施工”。恩瑞公司就热轧4#开平线1.5-6mm设备基础图中标注修正事宜于2011年6月23日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-06-22/071），内容为“热轧4#开平线1.5-6mm设备基础详图（GS-8）中以下部位构造尺寸及标注按设备图进行修正（如图）”。恩瑞公司就水泵房设备基础及地面做法于2011年7月18日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-07-18/098），内容为“水泵房设备基础及地面原设计未标明做法，据水泵设备要求，补充设备基础做法图”。恩瑞公司就新建低压配电房内变压器基础加强事宜于2011年8月2日向长大公司发出工作联系单（ER-2011-08-02/127），内容为“已核发的18-19轴交S-
P轴处新建低压配电房施工图纸中标明的两个变压器基础（该基础按配电条件图尺寸施工）中此基础处理不能满足现场基土实情及重载要求，特做如下修改：两个变压器基础在柱墩下设置2000mm×1400mm×150mm厚、C25砼、二级钢12@100双向配筋，以确保该设备基础重载要求”。
长大公司、恩瑞公司于2011年4月6日签署工程联系单（CD2011-4-4-001；发文日期2011年4月4日；事项：有关2#图纸问题），载明“内容：2#东头4根轨道图示预埋HW150*150长10700，在预埋施工过程中，必定基础横向钢筋在此处都将要断开，请甲方明示，否则我方将按图示施工，2#东头-400基坑无平面宽度尺寸，请回复；监理单位意见：请建设方技术负责人、设计代表确定；建设单位意见：处理方案见ER-2011-04-06/15工作联系单”。长大公司、恩瑞公司于2011年4月25日签署工程联系单（CD2011-4-20-001；发文日期2011年4月20日；事项：有关外增设集水井做防水处理的方法），载明“内容：因设计图纸滞后，我方在增设积水井部位（2#热轧西部分-4.5M，东部分-2.92M深基坑，及1#冷轧-3.4M基坑内）已进行了钢筋绑扎，鉴于现场我方在外增设集水井处做防水处理（采用贴必定）搭接困难，且搭接质量欠佳，现我方建议在浇筑混凝土后在混凝土内壁采用JS防水涂料涂刷，此方法不仅施工便利并对此处防水质量有较前种方法所不能达到的效果，望甲方领导批示；监理单位意见：同意采用JS防水涂料涂刷，但工艺须按右图；建设单位意见：设备内集水井防水请施工方按图一施工，20#东向集水井请施工方在集水井底板标示位置安装钢板止水带并确保现有断层位置做好防水处理”。长大公司、恩瑞公司于2011年5月9日签署工程联系单（CD2011-5-8-002）；发文日期2011年5月8日；事项：关于钢材采购事宜），载明“内容：我部已于4月16日以工作联系函的方式发送编号CD2011-4-16-001关于设备基坑钢材采购事宜的文件一式三份到监理单位，现我部钢筋已经用完，导致我项目工作无法进行，现因此事导致工期延误。我方将要求工期顺延；监理单位意见：你部所需钢材已于2011年5月8日运到施工现场；建设单位意见：你部2011年5月6日所报钢材需用量表，5月8日所报需钢材已运至你部现场，未导致你部无法施工情况”。长大公司、恩瑞公司于2011年5月10日签署工程联系单（CD2011-5-10-001）；发文日期2011年5月10日；事项：关于2#精矫机基础螺栓盒预埋事宜），载明“内容：我部已于5月9日进行了精矫机基础钢筋绑扎工作，现发现螺栓盒预埋深度已穿过底板钢筋，图纸所表示的标高和实际标高不符，达到混凝土垫层以下-0.8cm的位置。该部位该作何处理，请甲方单位确认。我方在该部位返工费用20个工日及工期顺延三天；监理单位意见：因图纸标示标高与实际标高不符，造成施工方对已绑扎完的精矫机基础钢筋返工属实，螺栓盒处理方案工程部已于2011年5月9日以工作联系单（ER-2011.05.09/034）的形式予以解决。由此产生的工期费用请建设方酌情考虑；建设单位意见：4800×3100的热轧2#线精矫机基坑内8-300×300×900深的预埋螺栓孔深处理，图纸有标识错误属实，现基坑已完成720厚板钢筋需拆除，孔洞加深处理，同意综合考虑十个工日，精矫基坑延期一天，是否可行，请领导批示”。长大公司、恩瑞公司于2011年6月3日签署工程联系单（CD2011-6-3-001）；发文日期2011年6月3日；事项：有关设备基坑防水方面事宜），载明“根据现场强开，我方建设设备基坑虚线范围内-0.4m或-0.45m底板取消防水事宜，甲方单位已认可（除2#外），当时未能考虑到地面或电缆沟部位的防潮事项，现建议该部位作防潮处理，采用聚氨酯防水卷材做一道地面防潮层，防潮层单价另行协商，且采用该卷材做防潮层无需做保护层处理，望甲方批准；建设单位意见：此方案不适宜设备基础上述部位，你部建议的防水修改意见函回复意见已综合考虑”。长大公司、恩瑞公司于2011年6月13日签署工程联系单（CD2011-6-12-001；发文日期2011年6月12日；事项：关于水泵房圈梁尺寸事宜），载明“内容：水泵房设计高度4.5m，应甲方要求在2.2m外增设圈梁一道，圈梁尺寸配筋是否同配电房二层，请甲方确认；建设单位意见：水泵房C-
E交19-18轴区域内墙体按相关规范要求应设置圈梁，同意按监理意见设置圈梁一道，FHM,窗上的梁相应取消”。长大公司、恩瑞公司于2011年6月17日签署工程联系单（CD2011-6-17-012；发文日期2011年6月17日；事项：有关加工中心辅房立面颜色确定延误工期事宜），载明“内容：贵司ER2011-06-17/064有关加工中心临东面围墙待钢构彩板安装后进行收口，工期顺延3日；监理单位意见：情况属实；建设单位意见：同意”。长大公司、恩瑞公司于2011年6月23日签署工程联系单（CD2011-6-22-008）；发文日期2011年6月22日；事项：有关配电房未尽事宜），载明“内容：配电房一层地面做法不详，请甲方单位出具施工详图以便我方施工，电缆沟详细做法；监理单位意见：请建设方确定配电房一层地面的具体做法，电缆沟详图在JS-7已标明；建设单位意见：ER-2011-6-22/070函件已明确配电房一层地面做法，见图纸”。长大公司、恩瑞公司于2011年6月28日签署工程联系单（CD2011-6-27-011；发文日期2011年6月27日；事项：有关设备房暂停施工事宜），载明“内容：我部于6月23日下午收到甲方单位针对配电房暂停施工联系单（ER-2011-6-23/073），至今已4天时间，甲方仍无任何变更通知，现我部施工人员出现窝工现象，请建设方尽快确定配电房的具体施工方案；监理单位意见：请建设单位尽快确定有关配电房的具体方案；建设单位意见：来函中已要求施工人员安排至设备基础施工，未出现窝工现象，配电房处理方案我司已在修订中，处理要求将通知你部”。长大公司、恩瑞公司于2011年7月12日签署工程联系单（CD2011-7-09-017；发文日期2011年7月9日；事项：有关热轧4#施工场地钢构材料转移事宜），载明“内容：我方现马上准备热轧4#设备基坑施工，由于钢构材料占用施工用地，我方已口头多次催促甲方，至今均未采取任何行动，望甲方领导重视。否则因此耽误工期或对钢构材料造成损失破坏我方均不负任何责任；监理单位意见：钢构材料堆放于热轧4#基础东边属实，请建设方通知钢构项目部对其所属材料进行移除，以免影响土建施工；建设单位意见：确保你部设备基础施工，我司一直重视，钢构材料占地情况，我方将在多次督促无果后，勘情另行处理，请你部理解和支持，确保不耽误你部工期”。长大公司、恩瑞公司于2011年7月27日签署工程联系单（编号：CD2011-7-27-028；发文日期2011年7月27日；事项：有关热轧1#坑内淤泥清理延误工期事宜），载明“内容：我司1#热轧设备基坑在进行施工中6月4日-5日遭遇连日的狂暴雨天气，导致整个热轧1#西部分第一级基坑全部被淹，雨水冲洗淤泥至基坑内，导致现基坑内淤泥平均深度约为0.6M,请甲方对该部位淤泥清理量进行现场确认，工期顺延3日；监理单位意见：情况属实；建设单位意见：同意”。
长大公司于2011年9月7日向恩瑞公司送达工程验收记录表，施工单位完成情况载明“我单位施工的恩瑞国际物流A区9栋工程项目设备基础热轧1#、2#、3#、4#及冷轧1#、2#工程及水泵房，配电房基础建设工程，现设备基坑及辅房已达到验收的标准，基本参数符合设计文件要求，现我方已具备验收条件，同设备安装同步进行的整改工作都已完成，请甲方、监理方认可并验收”。长大公司于2012年3月7日向恩瑞公司送达基础分部工程验收，内容为“我单位施工的恩瑞国际物流城A区9栋工程项目设备基础热轧1#、2#、3#、4#、冷轧1#、2#线及水泵房，配电房基础工程，场内水电安装及给排水工程已完工，现复检自检合格，整改部分与设备安装同步进行，该分部工程已按设计文件施工完成，具备交验条件，自检符合要求，请贵单位到现场进行验收，予以监督”。
恩瑞公司与湖南明诚项目管理有限公司于2012年11月2日签订建设工程造价咨询合同，委托湖南明诚项目管理有限公司就恩瑞国际物流城项目提供建设工程造价咨询服务。湖南明诚项目管理有限公司于2011年8月15日就湖南恩瑞物流配送有限公司恩瑞国际物流城A区加工中心配电房建设及拆除工程出具湘明诚价咨字2011（102-1号）审核书，工程概况：配电房位于A区加工中心厂房内，为三层砖混结构建筑物，层高分别为3.6m、1.8m、3.6m.平面呈矩形，总建筑面积约486.66m2。采用钢筋砼条形基础，基础埋深1.5m。+-0.00以下采用M5混合砂浆MU10粘土多孔砖砌筑，以上采用M5混合砂浆MU10粘土多孔砖砌筑，钢筋砼条基、楼梯及楼板采用C25砼浇捣，构造柱及圈梁采用C25砼浇捣。因厂区功能布置调整，配电房第三层砖墙砌至2.2m时（平均高度），甲方通知停止施工，拟将已建设部分拆至+-0.00m（绝对标高为41.35m）;审核依据：恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程施工合同书，北方设计研究院设计的恩瑞国际物流城A区加工中心配电房工程施工图纸、工作联系单及相关标准图集，湖南省建设厅湘建价[2009]406号《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》及《湖南省建设工程工程量清单项目及计算规则》，《2006年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2006年湖南省市政工程消耗量标准》及相关补充解释说明，2011年第2、3期《长沙建设造价》及市场询价资料，广联达钢筋、图形及计价软件，湖南长大建设集团股份有限公司编制的工程结算书；审核说明：本审核书的工程量采用广联达钢筋和图形软件依据委托方提供的配电房结构、建筑施工图、工作联系单及现场施工说明进行计算，预算书采用广联达计价软件进行编制，基槽按小型挖机开挖人工配合清底计算，土方按三类土考虑，基槽余土就近回填（场内消化），本工程除机构柱采用自拌砼进行浇捣外其他构件均采用商品砼浇捣，商品砼单价按我公司调查的市场价格计算（C30商品砼市场价格为315元/m3）,拆除工程量根据甲方工程部工程师要求计算至圈梁底面，渣土用于场内临时道路回填，脚手架按单项外架、砌筑里架及运输斜道进行计算，垂直运输费根据现场实际情况按定额工期90*0.85*0.6=45.9台班计算，钢筋按甲供考虑，甲供材料未计入核定金额中，除钢材和商品砼以外的其它主要工程材料价格按2011年第2、3期《长沙建设造价》中发布预算价及市场询价取定，因委托方未提供甲供材料的结算单价，本审核预算暂未计算甲供材料的采保费，各专业工程的人工工资单价均按61元/工日计算，核定金额中不含劳保基金，并参照恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程施工合同，对材料费（含主材费）、机械费、管理费（含商品砼管理费）及利润进行了优惠，优惠率为10%，电气埋管按委托方提供的电气平面图及系统图进行计算，因未提供基槽开挖断面及隐检记录，本审核书基槽开挖量暂按定额规则进行计算，本审核书未考虑挖掘机及炮机的进出场费用；咨询结论：该项目施工单位报送总金额为404486.1元（其中配电房土建312387.77元、配电拆除92098.33元），经我公司造价工程师核定为228408.37元（其中配电房土建
194121.52元、配电房安装1341元、配电拆除32945.85元），核减金额176077.73元，核减约43.53%。湖南明诚项目管理有限公司于2011年8月15日就湖南恩瑞物流配送有限公司恩瑞国际物流城A区加工中心新配电房工程出具湘明诚价咨字2011（102-2号）审核书，工程概况：新配电房位于A区加工中心厂房内18-19交P-
S轴间，为一层岩棉防火板活动板房建筑物，层高为3.6m，平面尺寸为19.8*5.2，总建筑面积约102.96m2。采用砖砌条形基础，基础底标高为-0.3m。室内地面做法为100厚C15砼垫层、150厚C20砼基层，面贴600*600陶瓷地砖，电缆沟做法详见施工图纸;审核依据：恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程施工合同书，湖南裕安电力设计咨询有限公司设计的恩瑞国际物流A区加工中心配电房工程施工图纸、工作联系单及相关标准图集，湖南省建设厅湘建价[2009]406号《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》及《湖南省建设工程工程量清单项目及计算规则》，《2006年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2006年湖南省市政工程消耗量标准》及相关补充解释说明，2011年第3期《长沙建设造价》及市场询价资料，广联达计价软件，湖南长大建设集团股份有限公司编制的工程结算书；审核说明：本审核书的工程量依据委托方提供的配电房结构、建筑施工图、工作联系单及现场施工说明进行计算，预算书采用广联达计价软件进行编制，因A区加工中心土方已结算至40.7米，推算得板房条基的底标高比该标高还要高，电缆沟槽底标高仅比该标高低0.1米，故审核未计板房条基基槽开挖工程量，电缆沟基槽按人工挖三类土计算，基槽余土用于房心回填，本审核书房心回填按就近取土回填考虑，未计运输费用，本工程基础垫层按自拌砼计算，地面砼按商品砼计算，商品砼单价我公司调查了解到的市场价格计算，钢筋按甲供考虑，甲供材料未计入核定金额中，除钢材和商品砼以外的其它主要工程材料价格按2011年第3期《长沙建设造价》中发布预算价及市场询价取定，因委托方未提供甲供材料的结算单价，本审核预算暂未计算甲供材料的采保费，安装部分图示不甚清楚，审核时照明及吊扇回路按PC16线管穿BV-2.5铜芯导线计算，轴流风机及插座回路按PC20线管穿BV-4铜芯导线计算，各专业工程的人工工资单价均按61元/工日计算，2011年8月8日我公司调查商品砼的价格行情：Ｃ30商品砼的价格为315元/m3,往上每级加15元/m3。往下每级减10元/m3,2011年8月10日我公司以下列条件（长19.8*宽5.2*高3.6低压配电活动板房一座，内有一道隔墙，有防火要求，共安1.2*2钢质防火门2扇、1.6*2.4钢质防火门1扇，1.2*1.5窗4扇）调查防火活动板房的市场均价约330元m2，核定金额中不含劳保基金，并参照恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程施工合同，对材料费（含主材费）、机械费、管理费（含商品砼管理费）及利润进行了优惠，优惠率为10%；咨询结论：该项目施工单位报送总金额为197145.09元（其中建筑工程、装饰工程180499.85元，安装工程16645.24元），经我公司造价工程师核定为78694.97元（其中建筑工程22840.92元、装饰工程15903.71元、安装工程4600.52元、防火板房35349.82元），核减金额118450.12元，核减约60.08%。恩瑞公司于2012年11月20向湖南明诚项目管理有限公司发出《关于审核工程结算有关事项的通知》，提出“委托审核的有关工程项目未按合同约定期限竣工或至今未竣工验收，施工单位已经违约（如湖南长大建设集团股份有限公司承包施工的项目），请在与施工单位对审及审核计算时，要求施工单位承担逾期竣工的违约责任，并将施工单位的意见及时反馈”。湖南明诚项目管理有限公司于2013年12月12日向恩瑞公司发出《关于工程计算审核情况的函告》，提出“施工合同、工作联系函、签字及相关记录均为复印件，因施工单位未提供原件核对，无法判断复印件的真实性，工程对审、审核工作在资料为复印件的情况下进行；长大公司提交的签字为复印件，仅从复印件分析，签证手续不符合施工合同书约定；今年9月前与长大公司完成了工程量的对审工作，双方对工程量有一定的争议。在今年7、8、9月份与长大对审时，多次向长大公司提出其承包的工程逾期竣工，其应当按合同约定承担违约责任，违约金直接从工程款中核减的意见，但长大公司认为没有违约，拒绝承担违约责任，关于长大公司逾期竣工违约为题，由于双方争议较大，无竣工报告等资料，建议恩瑞公司与长大公司协商解决，暂不纳入工程结算。长大公司结算书计取的相关费用没有依据，相关工程项目是否为长大公司施工或施工的具体范围、内容等无资料证实，合同约定甲供材料未提供材料清单（数量及供应价格），无法审核采保费”。湖南明诚项目管理有限公司于2014年1月16日就湖南长大建设集团有限公司承建的恩瑞国际物流城A区加工中心设备基础工程的结算出具结算审核记录，编审依据：恩瑞物流A区加工中心设备基础土建工程施工合同书，恩瑞国际物流城A区加工中心设备基础施工方案，工作联系单、工程经济技术签证单、草签记录，恩瑞物流城A区加工中心设备基础设计施工图及竣工图，湖南长大建设集团有限公司编制的恩瑞国际物流城A区加工中心设备基础及安装工程结算书，湖南省建设厅湘建价[2009]406号《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》及《湖南省建设工程工程量清单项目及计算规则》，《2006年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2006年湖南省市政工程消耗量标准》及相关补充解释说明，2010年第5、6期《长沙建设造价》及市场询价资料；审核记录：结算书根据施工合同、设计图、竣工图及签证单等进行编制，送审金额为4716962.87元，计取养老保险费，审核已根据合同约定核减了养老保险费，加工车间照明系统安装、防雷接地及室内外排水工程根据合同约定进行了优惠，机械挖基槽坑土方，因基坑底面积均大于20m2，故在执行相应液压挖掘机挖土方子目时，未乘1.62的系数，人工配合部分，因基槽坑深超过了2米，故计算人力运土30米内，因工程地质勘查报告反映施工场地内为砂性土，故基槽坑土方类别按一、二类土计价，因基坑及地面回填施工组织方式不清楚，审核暂按90%机械回填，10%人工回填计价，送审计算式中注明基坑-3m以下部位采用砂石回填，审核未看到相关依据资料，故审核暂按原槽土分层回填夯实计算，基坑及地面回填碎石或片石，根据本项目A区东西主道路以北铁路线以东路基换填及排水工程施工合同约定的包干单价96元/m3结算，余土按挖机装车自卸汽车外5公里计算（运距为合同约定包干运距），基础垫层应按满基垫层处理，模板应按基础垫层子目计价，设备基础砼及模板应合并按设备基础相应子目计价，螺栓孔二次灌浆是长大完成的么？审核暂未计算，砖胎膜执行子目有误，审核已根据相关解释说明修正，定额人工工资根据合同约定计算（送审结算定额人工是按74.8元/工日计算的，计时是按120元/工日计算的，多计人工费近10万元），预埋铁件中钢材是甲供的，送审结算中计算了材料费约8.08万元，垫层体积送审数量为1226.59m3，实际计算只有313.66m3，多计912.93m3，多算费用约34万元，机械土方未按土石方工程标准取费，余土外运执行子目有误；初审结论：本工程送审金额为4716962.87元，经我公司造价工程师初步核定为2925775.43元，核减金额
191187.44元，核减约37.97%，本结论未经施工单位最终核实确认，仅供参考；存在问题：施工合同、工作联系单、现场签证单及草签记录均为复印件，需替换原件核查，所有签证单均未按合同约定完善签章手续，草签记录仅有现场工程师签字，有些草签记录事后，未办理正式签证单，现场签证单没盖甲方公章（盖的是湖南恩瑞物流配送有限公司工程部章），基坑开挖及回填施工组织不清楚，审核根据相关签证中反映的情况进行计算，边坡综合按0.5考虑，施工单位对审核存有异议，未提供甲供材料清单（数量及供应价格），甲供材料采保费审核暂未计算，未提供本工程开、竣工报告，合同约定的工期违约处罚暂未考虑，-3M以下基坑采用砂石回填，除在施工方案中有说明外，未另外办理相关签证，故审核暂未计算，螺栓孔二次灌浆是长大施工的么？施工单位反映电缆沟支了底膜，但未提供相关证明材料，审核暂未计算，防水层是否做了保护层（即水平面抹了水泥砂浆，立面粘了泡沫板）?防水和防潮的界限表述不清，审核把-1.00米标高以上浅基坑均按防潮计算，基坑外排水井土方未签证，接地装置，施工方反映不管有无基础梁，全部采用扁钢','2018-09-29
06:20:22',0,'web',NULL),(30403453,'1d591f22-c955-420a-847e-a89d00ee7535','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：163次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2018\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）湘0224执693号\",\"不公开理由\":\"人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形\",\"法院地市\":\"株洲市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"1d591f22-c955-420a-847e-a89d00ee7535\",\"案件名称\":\"谭件连申请湖南有线茶陵网络有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案\",\"法院名称\":\"茶陵县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"茶陵县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1520438400000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"谭件连申请湖南有线茶陵网络有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案\");$(\"#tdSource\").html(\"谭件连申请湖南有线茶陵网络有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案
（2017）湘0224执693号\");$(\"#hidDocID\").val(\"1d591f22-c955-420a-847e-a89d00ee7535\");$(\"#hidCaseName\").val(\"谭件连申请湖南有线茶陵网络有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）湘0224执693号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"茶陵县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2018\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"茶陵县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-11-24\" },],LegalBase:
[]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"谭件连申请湖南有线茶陵网络有限公司合同、无因管理、不当得利纠纷一案\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-03-08\\\\\",\\\\\