江苏省启东市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0681民初712号
原告启东市华婷建材经营部，住所地启东市汇龙镇紫薇路369号。
经营者沈泊，男，1969年2月17日生，汉族，住启东市。
委托代理人范益明，该经营部职员。
被告江山市久久福门业有限公司，住所地江山市贺村镇广福路2-1号。
法定代表人张继普，该公司董事长。
委托代理人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。
原告启东市华婷建材经营部（以下简称华婷经营部）与被告江山市久久福门业有限公司（以下简称久久福门业公司）定作合同纠纷一案,本院于2017年1月16日立案受理后，依法由代理审判员顾佳庆适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告经营者沈泊、委托代理人范益明，被告委托代理人史雷到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告华婷经营部诉称，原告经营者系上海夏华装璜有限公司法定代表人，又系上海夏花装潢有限公司实际出资人兼经营者，因分包承建泰国曼谷阳光花园木门工程项目需要，以原告主体向被告采购装饰木门若干批，总价509780元，并于2015年10月25日签订《泰国木门购销合同》一份，合同对相关事项进行了约定。然被告未按合同约定时间生产、交货与安装，所交货的木门出现大小不均和严重变形，木门的交货与安装一拖再拖，已构成严重违约，最终导致原告经营者分包承接的泰国曼谷阳光花园木门工程项目不能如期完成而受到发包方终止合同，造成原告直接经济损失40万元之多。为此，原告为维护自身权益，向法院起诉，请求判令:1、被告赔偿原告财产损失40万元；2、本案诉讼费由被告承担。
被告久久福门业公司答辩称，原被告之间确实存在木门买卖关系，但被告方不存在任何违约情形。
经审理查明，2015年10月25日，久久福门业公司作为甲方与华婷经营部作为乙方签订《泰国木门购销合同》一份，合同约定：1、工程概况：1.1工程名称：曼谷阳光花园木门工程项目。1.2建设地点：泰国曼谷阳光花园项目。1.3工期：2015年10月30日至2015年11月15日止。2、合同内容：2.1装饰木门材料要求，严格按曼谷阳光花园木门工程施工图纸及质量标准与要求制作。2.2外观要求：外观平整精美、无翘曲及明显结疤、面板无损坏等。2.3甲方必须保证向乙方提供满足上述质量要求的产品，且安装后确保符合国家标准与行业标准规定的成品门。3、货款支付条款：3.1合同范围：装饰木门的价格、安装以及款项支付。3.2合同价款：结算时按实际下单数量为准。3.3装饰门类型、数量及价格与安装（包括门套），其中2200*900按实际测量尺寸（1712锁）数量为453，2100*800按实际测量尺寸（8807锁）数量为622，2100*700按实际测量尺寸（8802锁）数量为616，2000*900按实际测量尺寸（8802锁）数量为2，2000*700按实际测量尺寸（8802锁）数量为16，2200*800按实际测量尺寸（8802锁）数量为2，上述木门数量合计1711，价格总计509780元。3.4工程款支付方式：3.4.1预付款：本报价是工厂交货价，不含五金配件运费等费用。合同生效后，乙方向甲方支付合同定金伍万元整。甲方按照五个点开具全额增值税发票，增值税费用另外计算。3.4.2进度款1：木门在交货前第一批乙方向甲方支付当批货款的95%。3.4.3进度款2：第一批按95%支付甲方货款，交货第二批货物时乙方需支付货款的100%，以后每批货款支付按照100%，定金抵最后一批货款。3.4.4质保金：第一批货款的5%作为质量保修金，自曼谷阳光花园木门工程安装完工后三个月内支付，在无严重质量问题的情况下一次性无息付清。4、乙方责任：4.1乙方负责提供木门安装所需的锁具样品，由甲方开好锁孔。4.2协助甲方同其他相关工种队伍的配合。4.3根据甲乙双方约定的质量标准及设计要求进行现场验收签字。5、甲方责任：5.1向乙方提供木门施工详图，根据双方约定的标准，保质保量按期完成。逾期完工的甲方须赔偿乙方由此造成的全部损失。5.2根据施工图纸的要求，保质保量按期完成木门的安装（包括门套等）。逾期完工的甲方须赔偿乙方由此造成的全部损失。5.3按照阳光花园项目规范执行和完成本合同内容，施工方案和完成的工作应获得乙方的认可和同意。5.4根据施工图纸的要求，提供符合标准的合页、猫眼、门吸、锁具等木门五金材料，并提供施工中所需的全部工具。6、其他：6.1本合同木门交货地点：由甲方送货至乙方所在地。运费由甲方承担。双方约定：本合同履行地点为乙方所在地。6.2木门安装后如乙方或业主发现有不符合质量要求时，甲方自收到乙方通知后在一周内到达现场进行修复，达到满意为主。久久福门业公司在甲方处盖章，并由李英姿签字确认；华婷经营部在乙方处盖章，并由沈泊签字确认。庭审中，经双方确认，实际合同履行过程中，双方对5.4条进行了变更，合同总价509780元仅为木门出厂价，不包括合页、猫眼、门吸、锁具等木门五金材料；对6.1条亦进行了变更，实际由华婷经营部联系集装箱至久久福门业公司所在地，并负责运输，久久福门业公司仅负责装箱、提供报关材料。合同签订后，华婷经营部分别于2015年10月25日支付货款5万元，于2015年12月4日付款17万元，于2015年12月29日付款10万元，后华婷经营部于2016年1月底亦付部分货款。久久福门业公司于2015年11月交付第一批木门。
2015年7月，中国铁建（东南亚）有限公司作为总承包方（发包方），与上海夏华装璜有限公司作为分包方（承包方）签订一份《曼谷阳光花园项目木门工程专业分包执行合同》，合同约定：1.2.分包内容：为之前业主与总承包方签订的总承包合同中约定的项目工作内容中的部分内容—木门工程；合同约定的分包性质为专业分包（材料、机械及人工等）……3.1本项目首层及以上所有的木门工程（含入户门、卧室门、卫生间等木门工程，详见附件BOQ）。3.2分包方应根据本项目之规范和各类有效施工图纸和/或按照经双方签认的更高标准及规范施工，工程所有的材料、人工、机械等将由分包方提供。4.合同暂估总价：10092438泰铢，其工程量及单价构成，详见合同附件BOQ清单……9.2开工日期（包括动员准备时间）：2015年7月5日，9.3竣工日期：双方协商或：9.4分包方应按本项目“项目进度计划”之约定按时完工，和：9.5分包方应按照总包方合理更新后的项目进度计划执行……合同附件BOQ显示：木门0.9m*2.2m（1712锁）数量为673，木门0.8m*2.1m（8807锁）数量为846，木门0.7m*2.1m（8802锁）数量为840，木门0.9m*2.0m（8802锁）数量为2，木门0.7m*2.0m（8802锁）数量为16，木门0.8m*2.2m（8802锁）数量为2，上述木门合计2379扇，总价10092438泰铢。
2016年4月6日，中国铁建东南亚有限责任公司曼谷阳光花园项目部向上海夏华装璜有限公司发出关于要求及时整改门窗工程的函，内容为：由你公司承接的曼谷阳光花园公寓项目门、窗分包工程，截至目前大部分已安装完毕，部分尚未安装。但铝合金门窗及木门均存在不同程度的缺陷，具体情况见附件的整改报告及图片。现要求你单位组织足够的劳动力，在2016年4月20日前完成铝合金门窗的整改，2016年4月30日前完成木门的整改，确保现场竣工验收及交付的要求，否则，按照合同条款的规定予以罚款。关于工程款支付，截止至3月底，我方已支付铝合金门窗1470万泰铢（其中垫付的海运费清关费、曼谷陆地运输费约为20万泰铢，此数据财务还在核对），约占应付金额的91%，已支付木门款772万泰铢（其中垫付的海运费清关费、曼谷陆地运输费约为15万泰铢，此数据财务还在核对），约占应付金额的85%，由于现场仍然存在诸多缺陷，按照合同约定待整改完成后再行支付；你方不得以催款为借口拖延整改，否则，我方将另行安排其他施工队伍整改，所发生费用从你方合同中予以扣除。你单位应派充足并合适的管理人员予以协调并管理质量，原有的仅一个管理人员我方认为已不再适合此项工作，应予以调换。附件工程质量整改通知单整改内容：关于木门在安装过程中存在的问题：1、30层室内木门门框与压条、门挡颜色不一致，需更换成统一颜色；2、部分门扇与门框不齐；3、门框与墙固定不牢固，需增加铆钉，使墙体与木门固定牢固，按照第8、第9层的样板进行施工；4、门框上部未打发泡胶，造成门框上部空鼓，且连接不牢固；5、部分猫眼位置不正确，部分安装补正，需重新安装或调整；6、木门门扇装饰黑条不一致，首次到场的木门为黑色装饰条，之后到场木门为黑色装饰纸，需调整一致；7、未提供出厂合格证明文件及检测报告，需正式提交；8、未能做好成品保护，致使部分楼层入户门损坏严重；9、其余质量问题见附表，如有不同，以现场情况为准。关于铝合金门窗在安装过程中存在的问题：1、部分门窗未按照图纸进行安装；2、部分门窗边框打胶未完成；3、部分开启扇开关不灵活，需再次调整；4、尚未进行“三密”性试验；5、安装完未进行清洁和清除包装带；6、此处未列的其他质量问题，以现场情况为准。
2016年8月10日，中国铁建（东南亚）有限责任公司向上海夏华装璜有限公司发出关于曼谷阳光花园门窗分包合同终止的通知函，内容为：因你公司承接的曼谷阳光花园门窗分包工程不能如期整改和完工，现正式通知如下：一、你公司承接的曼谷阳光花园项目的木门专业分包工程整改函不能实质解决目前存在的问题，已构成实质违约。故我方决定在你方剩余工程款中扣减伍拾万泰铢，作为你方向我方支付的违约金。二、你公司承接的曼谷阳光花园项目的木门专业分包工程整改函不能实质解决目前存在的问题，已构成实质性违约，且已经不具备继续履行合同能力，我方现下正式终止原合同，剩余竣工整改及后续尾保将由我方全权负责，且原合同你方所有尾款及质保金（约200万泰铢）将由我方全权支配且不再向你方支付；且按照双方合同内容，我方将保留你方工程质量索赔的权利。
另查明，华婷经营部经营者沈泊系上海夏华装璜有限公司法定代表人。
再查明，上海夏华装璜有限公司委托南通前辰进出口有限公司办理铝合金门窗、木门代理出口手续。
上述事实，由原告提供的木门购销合同、企业法人营业执照、木门工程专业分包执行合同、质量整改函、合同终止函、银行转账单及原告的庭审陈述在卷予以证实。
本院认为，经过审理，案涉合同出卖方系按买受人指定尺寸进行木门加工生产，故本案案由应为定作合同纠纷。本案争议焦点为：久久福门业公司是否存在违约行为？如违约，应当赔偿华婷经营部损失为多少？庭审中，原告方明确被告违约事实为未能在合同约定时间内完成合同项下木门生产及交付的木门存在尺寸不一致、严重变形的质量问题。但根据双方在庭审中的陈述，合同在实际履行过程中，双方变更了货物交付方式，系由华婷经营部联系集装箱至久久福门业公司所在地提货，故木门是否及时交付取决于华婷经营部提取行为；且根据合同约定，华婷经营部支付95%货款后，久久福门业公司供货，但华婷经营部未在合同约定时间内向久久福门业公司足额支付约定货款，故久久福门业公司未能在合同约定时间内交货系非归责于其自身行为所致，本院无法确认该违约事实存在。关于原告方主张被告交付的木门存在尺寸不一致、严重变形等质量问题的意见，其提交的证据为整改函、合同终止函及木门照片。但整改函及合同终止函均系中国铁建（东南亚）有限责任公司向上海夏华装璜有限公司发出，虽案涉原告经营者与上海夏华装璜有限公司法定代表人为同一人，但上海夏华装璜有限公司为独立的法律主体，与华婷经营部并不等同；且根据整改函及终止函的内容，存在问题及要求整改包括铝合金门窗安装问题及木门安装问题，而根据案涉木门购销合同签订价格及3.4.1约定内容，久久福门业公司仅向华婷经营部供应木门，因安装造成的问题与久久福门业公司无关联性；再者，根据华婷经营部与久久福门业公司签订的《泰国木门购销合同》及上海夏华装璜有限公司与中国铁建（东南亚）有限公司签订的《曼谷阳光花园项目木门工程专业分包执行合同》，两份合同所需木门的数量并不完全一致，亦无法确认中国铁建（东南亚）有限责任公司要求上海夏华装璜有限公司整改的木门系由久久福门业公司提供。而华婷经营部提供的木门照片，未能显示木门型号及是否确由被告提供，故本院不予确认。综上，原告方主张的被告违约事实本院不予确认。
退一步讲，即使被告方在案涉木门购销合同履行过程中存在违约事实，但违约责任承担原告方系根据中国铁建（东南亚）有限责任公司扣除上海夏华装璜有限公司的费用基础上主张，但华婷经营部未能举证证明上海夏华装璜有限公司已实际被扣除相关费用；且本案为合同纠纷，根据合同相对性，即使久久福门业公司存在违约事实，亦只承担华婷经营部因合同造成的损失，而华婷经营部未能举证证明其损失存在，故对原告方主张的损失金额本院亦不予确认。综上，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条判决如下：
驳回原告启东市华婷建材经营部的诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费7300元，减半收取3650元（原告已预交），由原告启东市华婷建材经营部负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费7300元（该院开户行：中行西被闸支行，帐号：47×××82，户名：南通市财政局）。
代理审判员 顾佳庆
二〇一七年四月十二日
书 记 员 褚文柳