河南省平顶山市新华区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）新民初字第63号
原告廖某某，男，汉族。
委托代理人陈建华，河南文丰律师事务所律师。
被告某甲建筑工程有限公司。
代表人林继东，系该公司总经理。
被告某乙建筑工程有限公司。
法定代表人黄纪彪，系该公司总经理。
二被告委托代理人张洪，河南首位律师事务所律师。
原告廖某某与被告某甲建筑工程有限公司（简称某甲建筑工程有限公司）、某乙建筑工程有限公司（简称某乙建筑工程有限公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2014年1月9日受理后，依法组成合议庭，于2014年3月18日、6月30日公开开庭进行了审理。原告廖某某的委托代理人陈建华，被告某甲建筑工程有限公司、某乙建筑工程有限公司的委托代理人张洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告廖某某诉称，2010年10月18日，某甲建筑工程有限公司鹰城明珠项目部与廖某某签订了门窗制作安装工程合同。由廖某某负责某乙建筑工程有限公司承建的平顶山市鹰城明珠商务楼项目B区1#、2#、3#楼门窗的制作与安装。合同签订后，廖某某按约进场施工，并已竣工。2012年1月8日，某甲建筑工程有限公司鹰城明珠项目部与廖某某进行了竣工结算，确认工程总价为1649503元，由某甲建筑工程有限公司负责付款。但该公司仅支付了1440000元，对下余的209503元，经廖某某多次催要，其以工程质量不合格和工程逾期为由拒不支付。关于工程质量，早在双方结算前，廖某某已经将门窗质量报告和工程竣工验收资料交给某甲建筑工程有限公司用于竣工验收。现鹰城明珠项目早已交付业主使用，依据《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十三条，关于未经竣工验收的工程，发包人擅自使用视为质量合格的规定，足以认定工程质量合格。关于工期，首先合同约定的“春节休假前完成”属约定不明；其次，工程工期一再延后系因主体工程进度延后所致；第三，某甲建筑工程有限公司一直拖延支付工程进度款，也是工期延后的另一重要原因。综上，某甲建筑工程有限公司的拒付理由不能成立，应对下余工程款承担清偿责任。因该公司下属于某乙建筑工程有限公司，不具备独立的法人资格，依法应由某乙建筑工程有限公司对其分公司的债务承担责任。故为维护自身合法权益，廖某某提起诉讼，请求人民法院依法判令：1、某甲建筑工程有限公司和某乙建筑工程有限公司向廖某某支付拖欠工程款209503元及利息29000元（利率按年息10%计算，从2013年2月4日起计至2014年2月4日止）；2、某甲建筑工程有限公司和某乙建筑工程有限公司赔偿廖某某为实现债权而花费的交通费2421元、住宿费200元；3、本案诉讼费由某甲建筑工程有限公司和某乙建筑工程有限公司承担。
被告某甲建筑工程有限公司辩称，双方建立合同关系属实，但是第一，廖某某承揽工程有质量问题，须返工修理，虽经本公司工作人员多次要求，廖某某仍不履行保修义务。无奈本公司将该工程交由他人维修，支出保修费30000元，该款应从工程价款中扣除；第二，合同约定工程应于2011年春节放假前完工，廖某某逾期后，虽承诺在一定宽限期内完工，但仍未按时完工，一再拖延。依合同约定及本人承诺，廖某某应承担违约责任，支付每日5000元的罚款。第三，合同中对廖某某所率施工人员须文明安全生产作出了详细的要求和处罚规定，据此本公司对其施工人员的违规行为作出了罚款单五份，罚款总额18500元，但廖某某未支付，该罚款应从工程款中扣除。廖某某主张的下余工程款已不足以支付其应付赔偿本公司的损失和罚款，故请求人民法院依法驳回廖某某的诉讼请求。
被告某乙建筑工程有限公司的辩论意见同某甲建筑工程有限公司的意见。
经审理查明，2010年10月28日，廖某某与某甲建筑工程有限公司鹰城明珠项目部就廖某某承揽鹰城明珠项目B区1#、2#、3#楼住宅部分塑钢门窗及铝合金百叶窗制作安装工程的相关事宜签订书面合同。合同内容摘要如下：“……一、承包范围与形式：1、鹰城明珠项目B区1#、2#、3#楼住宅部分塑钢门窗及铝合金百叶窗制作安装；2、以包工包料形式进行制作与安装施工；……二、质量要求：1、工程质量标准为合格；……3、廖某某必须服从项目部的施工进度安排，保质、保量、准时完成施工任务；……5、廖某某所有塑钢门窗、铝合金百叶窗安装完成后，必须实行自检工作而后填好自检表上报项目部，组织资料齐全交给监理、经监理等单位检验合格上报各有关部门进行竣工验收。质量廖某某保证验收通过，若验收质量产生问题一切责任由廖某某自负；三、文明安全生产，即廖某某的施工和操作人员应按项目部的要求持证上岗，并遵守项目部的文明安全生产规章制度，服从项目部的管理。否则，将针对具体情况予以处罚；……五、付款办法：合同签订后，廖某某开始编制专项施工方案，经项目部、监理同意后，方开始采购原料运至施工现场，经确认门、窗实际安装平面尺寸后，开始加工制作。单栋门、窗、框安装完毕（井架口及不能安装的地方除外），经廖某某、监理及项目部三方验收合格，三日内付至总价款的30%；门、窗扇全部安装完毕（井架口及不能安装的地方除外），经廖某某、监理及项目部三方验收合格付至总价款的80%；本门、窗工程完成，技术资料完整交给项目部至初验合格通过，付至总价款的85%；通过竣工验收合格、三十日内办妥工程总决算后十日内付至总价款的95%；余下5%待保修期满一年后，七日内无息汇还。……六、工期要求：廖某某进场后应与项目部统一定好施工进度工期，并无条件服从某甲建筑工程有限公司科学性的工期安排，廖某某不得用种种理由为借口来刁难施工工期，在春节休假前完成全部外窗框安装（不具备安装条件的除外），否则某甲建筑工程有限公司有权解除本协议。每拖延工期一天罚款3000元整，除人力不可抗拒（如停水、停电）必须经某甲建筑工程有限公司、监理、项目部三方签字认可后方可顺延工期。”
合同签订后，廖某某实际进行了施工。2010年12月24日，廖某某向某甲建筑工程有限公司书面承诺，工程于2011年4月15日前竣工，拖延一天罚款5000元。2011年10月16日鹰城明珠B区3#楼通过工程竣工验收，其中建筑装饰分部工程等级为“合格”。2012年1月8日，某甲建筑工程有限公司与廖某某进行竣工结算，确认工程总费用为1649503元，暂留5%保修金82475元，待一年保修期满无息返还，应实付工程款1567028元，双方确认无争议，并分别签章确认。当日，某甲建筑工程有限公司对工程验收后出现的问题书面通知廖某某进行维修。廖某某没有及时维修。某甲建筑工程有限公司遂将该工程2012年的维保工作承包给他人，承包价格30000元。
自2011年4月15日起某甲建筑工程有限公司开始陆续向廖某某付款，于2011年4月15日付款400000元，于2011年9月23日付款300000元，于2011年10月28日付款350000元，于2012年1月13日付款250000元，于2012年6月28日付款50000元，于2012年8月3日付款50000元，于2013年2月4日付款40000元，共计1440000元。剩余价款209503元，经廖某某多次催要未果，故引起诉讼。
另查明，鹰城明珠项目B区工程已于2012年8月交付业主使用。
上述事实，有廖某某提交的某乙建筑工程有限公司网站资料、某甲建筑工程有限公司营业执照复印件、税务登记证复印件、鹰城明珠项目B区住宅部分塑钢门窗及铝合金百叶窗工程制作安装合同、工程结算确认单、造价汇总表、某甲建筑工程有限公司付款接洽函、情况说明、工程款审批单、银行汇兑凭证、廖某某出具收条和委托书、由某甲建筑工程有限公司提交的维修通知、工程维修协议书、廖某某出具承诺书、工程竣工报告、当事人陈述及及庭审笔录予以证明。以上证据经庭审质证和本院审查，予以采信。廖某某提交交通、住宿票据若干，拟证明其为实现债权支出的费用。但廖某某不能证实或说明这些费用支出的必要和合理性，或与本次诉讼的关联，故本院不予采信。某甲建筑工程有限公司提交罚款单若干，拟证明廖某某班组多有违纪，应予罚款。该罚款单系某甲建筑工程有限公司工作人员单方出具，没有廖某某的签章确认，故本院不予采信。
本院认为，廖某某与某甲建筑工程有限公司签订的门窗制作安装合同是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，系有效合同，双方均应按约履行合同义务。廖某某应保质保量完成工程，某甲建筑工程有限公司应按约及时支付价款。某甲建筑工程有限公司拖欠廖某某209503元工程款未支，系引发双方纠纷的主要原因。双方在2012年1月8日签章确认的“工程结算确认单”中，已经明确工程总价款且双方无其他争议，故对拖欠的工程款，某甲建筑工程有限公司应承担清偿责任。但对工程验收后出现的问题，依合同在一年保修期内廖某某仍应承担保修责任。而经过某甲建筑工程有限公司多次通知及书面通知，廖某某未及时履行保修义务，造成某甲建筑工程有限公司向他人支出保修费用30000元，该款应由廖某某承担。故扣除该款后，某甲建筑工程有限公司仍支付廖某某工程款179503元。该款廖某某多次追索，某甲建筑工程有限公司至今未清偿，依法应按照银行同期同类贷款利率支付相应利息。故对廖某某要求某甲建筑工程有限公司清偿拖欠工程款及利息的诉讼请求，本院予以支持。因某甲建筑工程有限公司系某乙建筑工程有限公司的分支机构，不具有法人资格，某甲建筑工程有限公司应承担的责任在其财产不足以清偿时，由其设立单位某乙建筑工程有限公司承担补充清偿责任。对廖某某要求赔偿其实现债权费用的诉讼请求，因廖某某对费用的实际发生及必要和合理性不能提交足够证据证实，故本院不予支持。
对于某甲建筑工程有限公司、某乙建筑工程有限公司辩称廖某某承建的工程没有按约经某甲建筑工程有限公司、廖某某、监理单位三方验收，属未经验收合格的工程的辩解意见，因某甲建筑工程有限公司提交的竣工报告显示工程建筑装饰分部工程等级为“合格”，而建筑装饰分部工程应包括门窗工程，且鹰城明珠项目B区整体工程已于2012年8月交付业主使用，故廖某某承建的工程视为达到竣工验收合格标准。
对于某甲建筑工程有限公司、某乙建筑工程有限公司辩称廖某某承包工程严重超期，廖某某的工人施工时多有违纪，应支付罚款的辩解意见，因双方在对工程进行结算时，某甲建筑工程有限公司未提出上述主张，而确认双方无争议，故本院不予采纳。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释〉》第十三条、第十四条第一项条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国公司法》第十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十五条、中华人民共和国建设部《建筑装饰工程施工及验收规范》第2.0.1条、第5.1.1条之规定，判决如下：
某甲建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内清偿廖某某工程款179503元及相应利息（利息自2013年2月4日起至2014年2月4日止，利率按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算）。
在某甲建筑工程有限公司的财产不足以清偿时，某乙建筑工程有限公司对上述工程款本息承担补充清偿责任。
驳回廖某某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4878元，廖某某负担450元，某甲建筑工程有限公司负担4428元。此款暂由廖某某垫付，待执行时由某甲建筑工程有限公司一并支付给廖某某。某乙建筑工程有限公司对某甲建筑工程有限公司负担的案件受理费承担补充清偿责任。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。
审 判 长 高俊营
审 判 员 石少华
人民陪审员 文 罗
二〇一四年六月三十日
书 记 员 刘淑华
附本案适用相关法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院〈关于审理
建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释〉》
第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国公司法》
第十三条公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第六十五条审判人员对单一证据可以从下列方面进行审核认定：
（一）证据是否原件、原物、复印件、复制品与原件、原物是否相符；
（二）证据与本案事实是否相关；
（三）证据的形式、来源是否符合法律规定；
（四）证据的内容是否真实；
（五）证人或者提供证据的人与当事人有无利害关系。
中华人民共和国建设部《建筑装饰工程施工及验收规范》
第2.0.1条建筑装饰装修buildingdecoration
为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。
第5.1.1条本章适用于木门窗制作安装、金属安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装等分项工程的质量验收。