苏州工业园区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0591民初1021号
原告：王元华。
委托诉讼代理人：赵芳，江苏渟泓律师事务所律师。
被告：苏州徽韵品味装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91320508346073936H，住所地江苏省苏州市姑苏区金筑街588号传化物流基地信息大楼A827室。
法定代表人：宫继东。
原告王元华诉被告苏州徽韵品味装饰工程有限公司（以下简称徽韵公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年2月3日立案受理后，依法由代理审判员谢淑敏适用简易程序于2017年3月30日公开开庭进行了审理。原告王元华的委托诉讼代理人赵芳，被告徽韵公司的法定代表人宫继东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王元华向本院提出诉讼请求：一、判令被告将工程不符合合同约定的事项继续履行完毕（包括1、弱水管道增加隔音棉处理；2、厨房和卫生间门按照原告确定的型号安装到位；3、储物阳台墙面拉毛做好）；二、判令被告支付原告工期延误违约金7047.2元（按照76.6元/天自2016年10月21日暂计算至2017年1月20日，实际应计算至被告实际履行之日）；三、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2016年7月9日，原、被告签订了苏州市住宅装饰工程合同，约定由被告承建原告住房太阳城144－402室房屋的装修装饰工程。合同约定工期95天，自2015年7月9日至2016年10月20日，同时就质量验收、工期延误等双方权利义务进行了约定。同日双方签订补充合同，就装修工期、工程造价、付款方式等进行了详细的约定。合同履行过程中，被告未按照合同约定进行施工，另工期拖延至今。
被告徽韵公司辩称，如果加装隔音棉会导致墙体变厚，挡住窗户，故在征得业主同意后，没有加装隔音棉。实际上当时材料都到了现场，并且已经包好了。而且现在瓷砖都贴好了，也没法加装了。卫生间和厨房门已经安装到位。就拉毛问题，因为原告的房屋是高层建筑，有保温层，施工只需铲掉保温层就可以，施工工艺上不需要拉毛处理。只有没有保温层的住宅楼，因为只有防水涂料没有铲除才需要拉毛处理。原告还有工程尾款2030元未付。为了处理问题，被告同意按照报价单载明的拉毛费用240元及赠送的隔音棉按900元标准，合计1140元折抵原告未付工程款。
本院经审理查明认定事实如下：2016年6月30日，原告王元华（甲方）与被告徽韵公司（乙方）签订设计协议，约定甲方委托乙方对位于太阳城144幢402室房屋装修工程进行设计，工程总面积为88平方米，定金3000元。并约定赠送灯具及开关面板、隔音棉（降音处理）、卫生间及主卧补墙、好太太晾衣架、洗菜盆及龙头（双盆）、主卧室小隔板、电视墙壁纸或漆。
2016年7月9日，原告王元华（甲方）与被告徽韵公司（乙方）签订住宅装饰工程施工合同，约定甲方将位于苏州工业园区太阳城144幢402室房屋住宅装饰工程发包给乙方施工，承包方式为包工包料，工程期限为95天，自2015年7月9日起至2016年10月20日止。同日，双方签字补充合同约定本工程装修工期分三段，第一段为土建改造和水电隐蔽段计15天，自2016年7月9日起至2016年7月24日，第二段工程为瓦、木工装（不含成品）段计50天，自2016年7月25日起至2016年9月15日；第三段工程为涂装、成品安装及扫尾段计35天，自2016年9月16日起至2016年10月20日。（注：如节假日期间小区物业公司不允许施工，则工期相应顺延，节假日一天顺延为平时1.5日，如工程出现增加项目，工期相应顺延）。本工程总造价为76600元，其中基础装修总造价为40600元，代购主材总价36000元。付款方式为：合同签订时支付基础装修工程总造价的35%计14210元，代购主材总造价的35%计12600元。2016年7月24日前支付基础装修工程总造价的30%计12180元，代购主材总造价的65%计23400元。2016年9月15日前支付基础装修工程总造价的30%计12180元。工程竣工验收合格五日内支付基础装修工程总造价的5%计2030元。
另，双方共同确认原告尚余工程尾款2030元未付，原告表示该未付工程款同意在本案中一并结算处理。
以上事实，由原告提交的设计协议、住宅装饰工程施工合同、收据及当事人庭审陈述予以证实，本院依法予以确认。
就涉案工程的具体施工情况，原告表示，被告于2016年7月9日进场，2016年11月25日大部分均已完工，家具也进场了。存留问题包括：虽然不影响使用，但厨房门和卫生间的门型号对调了；水管未加装隔音棉；阳台墙面未做拉毛。
被告表示，厨房和卫生间的门型确实对调了，2017年3月26日更换了。当时跟原告协商，退给原告门钱，尾款不要，但是原告不同意，一直坚持，收到诉状后，被告给原告重新做了。另外，该小区是成熟小区，周末不允许施工，节假日工期会顺延。原告私自与被告商定并更改施工内容，导致工期顺延。被告按照合同在2016年7月9日进场施工，到2016年11月25日被告已施工完毕，原告家具已经进场，后期在维护，延期一个月左右的原因是节假日不能施工，还有私下与施工人员更改施工项目导致工期拖延，被告并未因自身原因导致工程延期。
本院认为，原、被告签订的设计协议及住宅装饰工程施工合同，系原、被告双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。就原告诉请增加隔音棉及拉毛问题，本院认为，根据庭审双方确认，工程已大部分完工，达到了家具进场条件，客观上无法再行隔音棉加装并进行拉毛施工，故本院结合双方预算单的约定及双方庭审意见，认定被告补偿原告1140元。
就涉案工程有无延期，根据双方庭审确认，被告于2016年7月9日进场，2016年11月25日大部分工程均已完工，达到了家具进场的条件，但工期确已超过了合同约定的时间。就工程延期的责任承担问题，合同约定节假日期间小区物业公司不允许施工，则工期相应顺延，节假日一天顺延为平时1.5日，且双方庭审确认涉案小区周末确不允许施工，故因客观因素导致了工程延期近二十日；但根据庭审确认，被告在施工过程中将卫生间门与厨房门型号对调，一定程度上影响了施工进度。除上述原因外，原告未提供其它证据证实系被告原因导致工程延期。就门型对调导致的原告损失，根据庭审确认，原告确认门型对调并未影响使用，且在2016年12月25日家具均已进场，故本院结合法庭调查、原告实际损失，酌情认定被告赔偿原告损失890元。综上，被告赔偿原告损失合计2030元。就工程尾款2030元，原告同意在本案中一并处理，故本院依法认定原告支付被告工程尾款2030元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百一十二条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告苏州徽韵品味装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王元华损失2030元；
二、原告王元华于本判决生效之日起十日内支付被告苏州徽韵品味装饰工程有限公司装修尾款2030元；
三、驳回原告王元华的其余诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1891元，减半收取946元，由原告王元华负担673元，由被告苏州徽韵品味装饰工程有限公司负担273元，被告苏州徽韵品味装饰工程有限公司应负担费用，已由原告预交，由被告在履行上述判决时一并支付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：a。
代理审判员 谢淑敏
二〇一七年五月二十六日
书 记 员 孙司存
第6页共6页