湖北省丹江口市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0381民初65号
原告：戴兵，男，生于1965年11月1日，汉族。
委托代理人：程涛，湖北遇真律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与调解，进行和解，提起上诉，代为签收法律文书。
被告：湖北汉鹏置业投资有限公司，住所地：湖北省丹江口市沿江大道白金汉宫6楼。
法定代表人：梁庆平，系该公司经理。
委托代理人：王飞，系湖北汉鹏置业投资有限公司的法律顾问。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，参与调解，进行和解，提起反诉和上诉，代为签收法律文书。
原告戴兵诉被告湖北汉鹏置业投资有限公司（以下简称：汉鹏置业公司）商品房买卖合同纠纷一案，于2015年12月11日向本院提起诉讼，本院受理此案后，依法组成由审判员周智华担任审判长，审判员江涛（主审）、人民陪审员杨月参加的合议庭，于2016年3月8日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人程涛、被告汉鹏置业公司的委托代理人王飞到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
原告戴兵诉称：原、被告于2013年1月22日签订《商品房买卖合同》，购买被告位于丹江口市右岸新城区北京路北侧翰林华府楼盘3幢1单元8层1号房，向被告交购房款337208元，按合同约定，被告应当在2013年12月31日前向原告交付符合合同约定的房屋，如逾期交付房屋按日向原告支付已交房款万分之2的违约金。截至起诉之日被告不能按合同约定交付房屋，也不给原告说明延期交付的原因。为此，请求判令被告支付逾期交房违约金47612.64元（暂计算至2015年12月8日，全部违约金计算到实际交付房屋之日），并承担案件受理费。
原告戴兵为支持其诉讼请求向本院提交了以下证据：
证据1、原告的身份证复印件各1份，被告公司的企业信息1份。拟证明原告及被告的主体资格。经质证，被告对该证据的真实性无异议。本院对原告所提交的上述证据的证明效力予以确认。
证据2：原、被告双方签订的《商品房买卖合同》复印件1份，2013年1月16日预收购房款发票1份金额为104856元、2013年1月18日预收购房款发票1份金额为107208元、2013年3月1日，被告预收购房款发票1份，金额60000元、个人住房公积金借款合同复印件1份。拟证明原、被告之间具有商品房买卖合同关系，房屋交付时间为2013年12月31日，原告已经按照合同约定履行了付款义务，按合同的约定，被告应承担逾期交房违约金的情况。经质证，被告对该证据的真实性无异议，但提出：1、合同第九条约定，在不可抗力和市政配套不到位的情况下，房屋延期是可具备的，按合同约定，违约金应从2014年3月1日起计算；2、原告只提交了预收购房款发票，未提交17万元银行贷款是否放款的证据，法庭应予核实。本院对该证据的真实性予以认定，对被告提出的质证意见将结合案件事实和其他证据予以分析认定。
被告汉鹏置业公司口头辩称：原告所诉的事实基本属实，依据合同约定，确实是晚了，因市政配套设施不到位，造成房屋延期交付。2015年1月1日，被告已通过电话、短信的方式，通知原告交付房屋，违约金应该计算到2015年1月1日止。
被告就辩解的理由向本院提交了以下证据：
证据1：被告的营业执照、组织机构代码证复印件各1份、法定代表人身份证明书1份。拟证明被告的主体资格。经质证，原告对该证据无异议。本院对被告所提交的上述证据的证明效力予以确认。
证据2：原、被告双方签订的《商品房买卖合同》复印件1份、房屋预售许可证复印件1份。拟证明原告所购买的房屋已达到预售标准，同时遇到特殊原因，可延期交付房屋。经质证，原告对该证据的真实性无异议，但认为不能达到被告的证明目的。本院对被告所提交的上述证据的真实性予以确认，对其证明目的将结合案件事实和其他证据予以分析认定。
证据3：2014年6月30日丹江口市气象局出具的天气资料1份、2015年1月8日丹江口市气象局出具的天气证明1份。拟证明2012年至2014年我市雨雪天气共计332天，根据合同约定可以延期332天交付房屋。经质证，原告对该证据的真实性无异议，但对证明目的有异议，认为该证据不能成为被告延期交房的理由，雨雪天气不属于不可抗力的事件。本院对该证据的真实性予以认定，对被告的证明目的将结合案件事实和其他证据予以分析认定。
证据4：工程质量验收报告复印件1份。拟证明依据合同约定，房屋已达到了交付标准，经质证，原告对该组证据的真实性无异议，但提出工程质量验收报告是施工方与建设单位之间的验收，不是建设行政机关对被告出具的工程竣工验收备案登记表，不能证明被告开发的房屋具备交房条件。本院对该证据的真实性予以认定，对被告的证明目的和原告的质证意见将结合案件事实和其他证据予以分析认定。
经审理查明：2013年1月22日原告戴兵与被告汉鹏置业公司签订《商品房买卖合同》，合同约定：原告购买被告位于丹江口市右岸新城区北京路北侧翰林华府楼盘3幢1单元8层1号住宅房一套，房屋建筑面积（预测）共117.58平方米，每平方米单价2867.9元，房屋总金额337208元，付款方式为：签约之日付清首付款167208元，剩余170000元采用银行按揭方式支付；房屋交付时间为2013年12月31日前将经验收合格的商品房交付给原告，合同第9条约定：出卖人如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，按下列第1、2种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不做累加）（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。2、但遇下列特殊原因（除双方协商同意解除合同或者变更合同外），出卖人可据实予以延期，并不承担违约责任：（1）遭遇不可抗力的；（2）因规划、土地政策、市政配套、政府部门等变化或遇到重大技术问题而导致开发建设期延误的，交房日期自动顺延等权利义务。合同签订后，原告于2013年1月18日支付了首付款107208元，2013年3月1日支付60000元，被告给原告出具了收据，2013年3月13日原告向银行个人贷款17万元支付给被告，付清了全部购房款337208元。合同在履行过程中，被告在2013年10月30日前组织勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位对所建的3号楼、4号楼、6号楼、16号楼分别进行了主体结构工程质量验收。合同约定的交付房屋时间到期后，被告未按合同约定的时间交付房屋。2015年1月1日被告通过电话、短信的方式通知原告收房入住，原告认为被告所建的房屋尚未具备交付条件，未接收房屋。原告于2015年12月11日诉至本院，请求判令被告支付逾期交房违约金47612.64元（暂计算到2015年12月8日，全部违约金计算到实际交房之日时止），并承担案件受理费。
本院认为：依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中原、被告就双方签订的《商品房买卖合同》及房屋交接时间等基本事实均无异议，但主要针对所交接的房屋是否符合交房条件存有异议。对此争议焦点，本院认为，商品房的交房条件必须具备法定条件和约定条件，《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第二款规定，“建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。《建设工程质量管理条例》第十六条第二款规定，“建设工程经验收合格的，方可交付使用”，因此商品房交房的法定条件之一是建设工程竣工验收合格。《中华人民共和国消防法》第十三条第二款规定，“依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用”，因此消防验收合格是商品房交房的第二条法定条件。约定条件是双方当事人在售房合同中约定的条件。汉鹏置业公司提出双方签订的《商品房买卖合同》第八条中对交房条件进行了约定，即“该商品房经验收合格”，并已组织了相关部门对所建的商品房进行了验收，该房屋已具备交付条件的主张，本院认为，被告虽然组织了勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位对所建的3号楼、4号楼、6号楼、16号楼进行了主体结构工程质量验收，但工程主体结构验收并不等同建设工程竣工验收，因此该约定尚未成就，且该约定违反了上述法律强制性规定，依照《中华人民共和国民法通则》第五十八条的规定，该约定无效。原告要求被告承担逾期交房违约金的诉讼请求，因合同签订后，原告按约交纳了所购房屋的全部购房款，被告负有按合同约定于2013年12月31日交付经验收合格的房屋的责任。由于被告未在合同约定的时间内将验收合格具备交付条件的房屋交付给原告使用，被告应当按照合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房价款万分之二的违约金，故对原告要求被告支付逾期交房违约金的诉讼请求，本院予以支持，但因被告建设的房屋目前尚未通过验收，何时交付经验收合格的房屋的时间不能确定，暂以原告诉状中要求的金额判令被告支付，其余违约金原告可另行主张。被告辩解的因市政配套设施不到位，导致延期交房应当免除违约责任的意见，无证据证实，本院不予采信。被告辩解2012年至2014年丹江口市阴雨天气长达332天，导致延期交房，是不可抗力的理由不能成立。因该自然现象是我市通常的气象表现形式，并不属于异常天气，被告虽然提供了气象局的证明，但没向本院提交施工日志，因此，阴雨天气与被告延期交房之间并没有因果关系。被告辩称违约金应计算到2015年1月1日的意见，因该房屋至今不符合交房条件，因此，本院不予采纳。依照《》第、第、第四十四条、第第一款、第、第第一款、第二百七十九条第二款、《》第六、《中华人民共和国消防法》第十三条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、参照《建设工程质量管理条例》第十六条之规定，判决如下：
一、被告湖北汉鹏置业投资有限公司在本判决生效后10日内支付原告戴兵违约金47612.64元（自2014年1月1日至2015年12月8日，共706天）；
二、驳回原告戴兵对被告湖北汉鹏置业投资有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费990元，由被告湖北汉鹏置业投资有限公司承担。
如果未按照本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在递交上诉状时，根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。十堰市中级人民法院诉讼费专户名称：湖北省十堰市中级人民法院；开户银行：中国农业银行股份有限公司十堰广场支行；账号：17×××01。通过邮局汇款的，汇款十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：十堰市邮电街12号。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理（本院不再另行送达预交上诉案件受理费通知）。
申请执行期限为二年，超出上述期限不予执行。
审 判 长 周智华
审 判 员 江 涛
人民陪审员 杨 月
二〇一六年三月九日
书 记 员 祝红思