上海市松江区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）松民一（民）初字第7737号
原告（反诉被告）陈松波。
委托代理人林汞勤，上海致格律师事务所律师。
被告（反诉原告）上海尚略奕策品牌策划管理有限公司。
法定代表人孙丽娜。
委托代理人杨建梅，上海申勤律师事务所律师。
第三人上海宇悍汽车服务有限公司。
法定代表人陈松波。
原告陈松波诉被告上海尚略奕策品牌策划管理有限公司（以下简称：尚略策划公司）定作合同纠纷一案，本院于2014年9月1日受理后，依法适用简易程序审理。本案举证期内，被告尚略奕策划公司提起反诉，本院受理后依法决定与本诉合并审理。诉讼中，为查明案情事实，本院依法追加上海宇悍汽车服务有限公司（以下简称：宇悍汽车公司）作为本案第三人参加诉讼。本案于2014年10月16日公开开庭进行了审理，原告陈松波的委托代理人林汞勤、被告尚略策划公司的委托代理人杨建梅到庭参加诉讼，第三人宇悍汽车公司经本院依法传唤，无正当理由，拒不到庭。本案现已审理终结。
原告陈松波诉称：2013年12月4日，原、被告签订《策划设计服务合同书》，约定由原告委托被告就原告所属的宇悍汽车公司品牌形象系统进行策划设计。策划内容包括两部分，第一部分为品牌系统设计，共6类设计项目；第二部分为网站规划设计制作，共5类设计项目。根据合同第2条约定，被告应当按照正常的项目付款节点推进项目工作，全部完成时间不超过35个工作日，原告先后于2013年12月18日、2014年3月3日通过银行转账支付设计费27，200元，然而截至起诉之前，被告一直未完成合同约定的设计项目。2014年5月29日，原告委托律师向被告发出解除合同通知函，要求被告退还设计费27，200元，但未果。原告认为，被告经原告催促，未按约完成设计项目，已构成违约。据此，原告诉请：一、判令解除原被告签订的编号为CCUWXXXXXXXX-1的策划设计服务合同书；二、被告返还策划设计费27，200元。
被告尚略奕策划公司答辩并反诉称：原、被告签订的《策划设计服务合同书》已经实际履行，被告已经将相应的工作成果交付原告，虽然被告在向原告提交相关设计后，原告始终未作出确认，但原告实际已经在使用被告交付的设计方案，并制作了一系列宣传材料，但至今未支付全部费用。原告的行为违反合同约定，更属违反商业信誉，侵犯了被告的合法权益。被告认为，原告的本诉请求应予驳回，同时被告反诉请求判令：一、被告继续履行合同，支付合同尾款6，800元；二、被告支付违约金6，800元。
第三人宇悍汽车公司未作答辩。
经审理查明：第三人宇悍汽车公司系一人有限责任公司，注册成立于2013年8月28日，原告陈松波系该公司的法定代表人。2013年12月4日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《策划设计服务合同书》，约定由原告委托被告就原告经营的宇悍汽车公司品牌形象系统进行策划设计。设计内容包括两部分，第一部分为品牌VI系统设计，设计费用14，200元，内容包括企业标志设计、企业公事物品设计，企业各类单据，门店风格标准样式、广告宣传规范、人员服装等6项设计项目，设计费用19，800元；第二部分为网站规划设计制作，设计费用19，800元，包括网页主风格、网站美工设计、资料编辑录入，数据链接，实现功能等5项设计项目。该合同第2条工作进度约定，乙方应在合同签订后2日内向甲方提交项目工作计划，且计划进度应在甲方确认后实施，甲方应积极配合整体方案实施执行，并严格按照工作计划中进度与要求完成每期工作项目；第一部分为品牌VI系统设计完成时间为收到项目启动金后15个工作日。第二部分网站开发设计完成时间为收到项目启动金后25个工作日；乙方应当按照正常的项目付款节点推进项目工作，全部完成时间不超过35个工作日。不含甲方确认时间。合同第4条约定，乙方提交的所有方案，甲方应当在收到设计稿后的3个工作日内给予书面答复，若没有任何答复即视为甲方审核通过。合同第6条约定，乙方应以书面形式和电子邮件方式提交项目相应成果，甲方邮箱地址为XXXXXXXXX@qq.com。乙方邮箱地址为XXXXXXXXXX@ccuw.cn。合同第7条约定总设计费用34，000元的支付方式为，双方签订合同之日起2个工作日内支付40%计13，600元，作为项目启动金；品牌VI系统设计及网站美工全部确认后支付40%计13，600元，作为进度款；所有设计服务内容经甲方确认后，支付余款6，800元。支付后由乙方将所有服务内容源文件（含源始AI／JPG文件格式），文件刻录光盘二张（光盘内文件系可供PC浏览的文件）提交甲方。设计过程中如果涉及图片、文字、域名申请、网站空间申请等版权素材或第三方费用，需要向第三方进行购买的，经甲方认可后，由乙方代为购买，购买费用由甲方按实支付，完成支付后，素材版权归甲方所有。合同第9条约定，乙方未按约向甲方提供设计方案，甲方有权按合同3.2条进行通告，若甲方以书面形式通告乙方后十个工作日内，乙方仍未提供上述设计方案，甲方有权解除合同或者要求继续履行，并以书面形式通知甲方。合同第11条违约责任约定，乙方在正常执行合同的情况下，若甲方不按照合同规定的时间付款、提出明确反馈意见，由此照造成项目无法推进，应向乙方给付合同总额20%的违约金；甲方正常执行合同情况下，若乙方不能按时交付设计成果，由此造成项目推进，应退还收取的定金。该合同另对适用范围、甲方权利义务、乙方权利义务、服务组织与人员、合同终止。知识产权约定、纠纷解决、合同生效等相关事宜均作了约定。
上述合同签订后，原告于2013年12月18日支付项目启动金13，600元，被告按照约定完成了第一部分品牌VI系统项目设计内容，并于2013年12月通过原告方电子邮箱XXXXXXXXX@qq.com将设计成果交付原告，并继续第二部分网站的规划设计内容。此后，原告又于2014年3月3日支付进度费13，600元。被告则于2014年4月15日将第二部分网站规划设计项目的初稿内容输入http／／fusong.hk02.wxcel.com，并再次通过原告方电子邮箱XXXXXXXXX@qq.com提交给原告。该规划设计网站页面已经可以显示宇悍汽车网页主风格、符合网页美工设计、资料编辑录入、数据链接等合同约定的设计要求。原告收悉后，对首页图片更换、页面色调偏暗等相关事宜提出修改意见。被告根据原告的反馈意见进行修改，并于2014年5月12日将修改后的宇悍汽车网站页面又一次通过原告电子邮箱XXXXXXXXX@qq.com提交给原告。然原告于2014年5月29日向被告发出律师函，以被告已经超过合同约定的35个工作日尚未完成全部设计义务为由，通知要求解除合同，返还设计费27，200元。因被告未予回应，遂成讼。
以上事实，由原告提交的《策划设计服务合同书》及其附件、银行汇款凭证、律师函，网站域名打印单，被告提交的手机微信平台截图，原告公司的宣传册、上海市东方公证书（2014）沪东证经字第15573号、XXXXX号公证书及当事人陈述等证据证实，本院予以确认。
本院认为：本案原、被告之间签订的《策划设计服务合同书》及其附件、系双方当事人充分协商后真实意思的表示，依法成立且有效，双方均应遵守。根据合同约定，原告已支付设计费27，200元，被告已按约向原告交付合同约定的第一部分设计内容，双方对此均无异议，故本院予以确认。
本案争议焦点一是被告是否已按时交付第二部分设计项目的成果。合同约定被告应在原告交付项目启动金之日起35个工作日内完成全部设计工作，但应当扣除原告确认周期。经查，原告于2013年12月18日支付项目启动金13，600元，被告即按期完成第一部部分网站设计内容，并继续第二部分网站设计内容，原告也于2013年3月3日支付合同约定的第二笔款项进度费13，600元，而付款前后未见原告就逾期交付设计成果事宜向被告提出异议，在被告于2014年4月15日将网站规划设计项目的初稿交付原告后，原告还对首页图片更换、页面色调偏暗等相关事宜提出修改意见，故可以推定，扣除了原告方的确认周期，被告并不存在逾期交付设计成果的行为。
本案争议焦点二是被告是否已全部完成第二部分设计项目的内容。根据（2014）沪东证经字XXXXX号公证书显示，被告于2014年5月12日将宇悍汽车网站页面提交原告，该网站页面内容已经过原告提出要求后进行修改，已经可以显示宇悍汽车网页主风格、原告申请域名后可以进行网页美工设计、资料编辑录入、数据链接等合同约定的功能要求，应当认定被告已经完成合同约定的网站规划设计内容。
综上，被告已经完成合同约定的设计内容。双方只要依据合同第7条约定，即原告向网络营运商购买域名及申请网站空间后，被告将源代码及管理权限交付原告，原告即可运行管理宇悍汽车网站。在被告依约履行合同义务的情况下，原告单方擅自提出解除合同要求，没有合法依据，故原告的本诉请求，应予驳回。原告应当继续履行合同，向被告支付剩余设计费6，800元，被告在原告支付6，800元后，应当按照合同第7条约定将服务内容源文件及网站管理权限交付原告。另，因原告逾期支付6，800元，且2013年5月12日被告提交修改后的网站设计成果后，原告在未提出新的修改意见情况下，却以被告逾期交付设计项目为由单方提出解除合同，导致后续网站运行事宜无法推进，原告的行为属违约在先，应当按照合同第11条约定，支付违约金6，800元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条的规定，判决如下：
一、驳回原告（反诉被告）陈松波的全部诉讼请求；
二、原告（反诉被告）陈松波与被告（反诉原告）上海尚略奕策品牌策划管理有限公司继续履行编号为CCUWXXXXXXXX-1的《策划设计服务合同书》；
三、原告（反诉被告）陈松波于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）上海尚略奕策品牌策划管理有限公司剩余设计费6，800元；
四、原告（反诉被告）陈松波于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）上海尚略奕策品牌策划管理有限公司违约金6，800元；
五、被告（反诉原告）上海尚略奕策品牌策划管理有限公司于判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）陈松波交付本案所涉网站设计项目的源文件（含源始﹤AI／JPG文件格式﹥，文件刻录光盘二张（光盘内文件系可供PC浏览的文件）。
负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息
本诉案件受理费480元，减半收取240元，反诉案件受理费70元，合计诉讼费310元，由原告（反诉被告）陈松波负担（已付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审判员 俞贵荣
二〇一四年十二月五日
书记员 严 华
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。