湖北省十堰市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）鄂十堰中民四终字第00249号
上诉人（原审被告、反诉原告）湖北大唐日盛置业投资有限公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区武当路*号。
法定代表人唐卫东，该公司董事长。
委托代理人熊光辉，湖北无为律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解，代收法律文书。
委托代理人方志新，男，汉族，1958年3月20日生。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解，代收法律文书。
被上诉人（原审原告、反诉被告）车录波，职业状况不详。
委托代理人屈晓鸿，湖北郧阳律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解，代收法律文书。
委托代理人张广兴，湖北郧阳律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解，代收法律文书。
上诉人湖北大唐日盛置业投资有限公司（以下简称大唐日盛公司）因与被上诉人车录波商品房预售合同纠纷一案，不服湖北省十堰市茅箭区人民法院（2013）鄂茅箭民一初字第01034号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年3月27日受理后，依法组成由审判员王广泉担任审判长并主审，审判员罗云飞、审判员柏媛媛参加评议的合议庭，于2014年6月18日公开开庭审理了本案。上诉人大唐日盛公司的委托代理人熊光辉，被上诉人车录波及其委托代理人屈晓鸿均到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
车录波原审诉请判令：1、湖北大唐日盛置业投资有限公司支付违约金47885元，并从2013年3月28日起按每日177.35元支付违约金直至将办妥竣工验收备案手续的房屋交付使用；2、负担诉讼费。
大唐日盛公司反诉请求：1、解除与车录波之间签订的《商品房预售合同》；2、车录波负担反诉费用。
原审法院经审理查明：2010年11月1日，车录波与大唐日盛公司签订了一份《商品房预售合同》（合同编号：YS0058963），合同约定：由车录波以591169元的价格，购买大唐日盛公司开发的、位于十堰市茅箭区六堰山9号日盛国际广场（即日盛中央华府）的第1幢1单元20层03号商品房（建筑面积95.63㎡）。该《商品房预售合同》第九条约定了交房期限及条件：出卖人应当在买受人付清总额款项及相关费用后，于2012年6月30日内，将符合下列第1款条件的商品房交付买受人使用。1.该商品房已向建设工程质量监督管理机构办妥竣工验收备案手续。因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其他原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起30内书面告知买受人。《商品房预售合同》第十条约定了出卖人逾期交房的违约责任及免责条件：除本合同第九条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1、2种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过90日，自合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之2的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之3（该比率应不小于（1）项中的比率）的违约金。2、但遇到下列特殊原因（除双方协商同意解除合同或者变更合同外），出卖人可据实予以延期，并不承担违约责任；（1）遭遇不可抗力；（2）因规划、土地政策、市政配套、政府部门等变化或遇到重大技术问题而导致开发建设期限延误的，出卖人在15日内告知买受人的，告知方式可采用电话、短信、邮寄方式，若买受人变更电话、地址、外出或其它原因不能及时通知出卖人，使得出卖人无法告知视为已经告知。
在双方签订《商品房预售合同》后，车录波将购房款全额交付给大唐日盛公司。
大唐日盛公司在开发日盛国际广场（即日盛中央华府）项目过程中，十堰市城市规划委员会于2010年2月25日召开了十堰市城市规划委员会第16次全体会议，会议第五项议程讨论了“关于六堰山大唐日盛项目利用文化广场百步梯改造方案”，据会议纪要（十堰市规划委全体会议纪要（2010）1号）记录：会议听取了市规划局关于大唐日盛项目利用文化广场百步梯改造方案的汇报，会议认为整体改造以后广场景观可以得到一定程度的提升，应予支持。会议要求：一是通过改造要使市民活动场地／人防工程面积和绿地有所增加，供市民集会、休闲、娱乐等功能有所提升；二是原六堰山市府路可适当降坡增设二级广场，上下广场之间不宜再部署任何建筑物；三是不宜取消中间的百步梯，地上商业建筑入口由两侧进入；四是细化方案经园林部门审查后，应与游园管理处、人防办、档案局等单位达成协议，再按程序报批。
2011年3月4日，十堰市规划局向大唐日盛公司发送《关于紧急恢复六堰山居民出行道路的规划要求函》，该函内容为：经我局现场核实，你公司用地范围内南侧道路已出现塌方，使山上小区居民出行受阻，要求你公司依据设计部门设计的治理方案，迅速恢复道路，保证居民安全通行。
2012年3月8日，十堰市规划局又向大唐日盛公司发送了《关于对“恢复市府路抢救性施工的紧急请示”的回复》，该回复内容为：湖北大唐日盛置业投资有限公司，你单位致我局“关于回复市府路抢救性施工的紧急请示”收悉。经研究，回复如下：一、市府路改造方案未经规划许可，违反了《城乡规划法》第四十条规定，系违法建设工程；对此违法建设行为我局已下达了《停工通知》，在市府路改造方案未获批准前不得继续施工。二、请你公司根据市规委会（2010）1号会议纪要意见，抓紧申报“关于六堰山大唐日盛项目利用文化广场百步梯改造方案的具体实施方案”；在此期间应做好市府路已开挖路面的加固，防止次生灾害发生。
2012年6月29日，大唐日盛公司在《十堰晚报》上发布“交房公告”，公告内容：由我公司开发的日盛·中央华府小区一期1#、2#楼现已具备交房条件，如约于2012年6月30日正式交房。
2012年7月12日，大唐日盛公司向中央华府一期业主发《函》，内容为：一、中央华府一期一、二号楼质量验收备案，主管部门要求市府路改造完毕后一并办理。由于市府路改造涉及土地政策，市政配套及规划的调整属合同第十条第二款规定的免责范围，为此，是否办理收房请未收房的业主慎重斟酌。二、为使业主早日安居乐业，减轻业主的经济负担。经研究决定，免收一、二号楼业主半年物业管理费，从2013年元月1日起收缴。
车录波在收到《交房函》后，以该商品房未依合同约定取得竣工验收备案手续为由拒绝收房。
2012年8月21日，十堰市规划局又向大唐日盛公司发送《关于尽快恢复市府路中段道路路面的函》，该函主要内容为：贵公司取得原市政府土地后，在进行中央华府小区开发建设时未经批准毁坏了市府路部分路基且未能及时修复，导致市府路中段的东侧人行道全部坍塌、道路宽度不足6米（局部仅4米）的现状。目前市府路中段已实施交通封闭管制，严重影响了周边单位和居民的交通出行，市民意见很大，市府路恢复工作迫在眉急。根据市政府领导同志现场调研意见和第30次规委会要求，为尽快做好市府路中段路面恢复工程，现将有关事宜函告如下：1、由大唐日盛置业投资有限公司负责已毁坏的市府路中段修复工作，所需资金由贵公司承担。2、就市府路现状先进行坍塌部分的边坡支护，不可对现状道路再次开挖，不可减少道路西侧人行道宽度。3、恢复道路宽度不少于12米，其中车行道宽8米，两侧人行道宽各2米，现状宽度不足位置以架桥形式恢复路面。4、道路东侧人行道增设安全防护设施，并修缮道路西侧人行道。5、对市府路中段的修复工程质量由城市道路主管部门负责监督、验收。
车录波因大唐日盛公司一直未办理竣工验收手续为由拒绝收房，并于2013年5月3日提起诉讼。大唐日盛公司在收到民事起诉状副本后，认为车录波拒绝收房的行为已严重影响了公司正常经营管理秩序，故提起反诉，要求解除双方之间签订的《商品房预售合同》。
本案在审理过程中，十堰市住房和城乡建设委员会工程管理处于2013年7月2日向大唐日盛公司颁发了日盛国际广场项目的《工程竣工验收备案证明书》。
原审法院认为：原被告之间签订的《商品房预售合同》合法有效，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定：建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。因此，取得竣工验收手续是预售房交付的法定条件，也是双方合同明确约定的交付条件。大唐日盛公司在2012年6月29日通知车录波收房时，该商品房尚未在行政部门办妥竣工验收手续，车录波有权拒收房屋，故对于大唐日盛公司辩称其已于2012年6月29日通知车录波收房，不存在逾期交房的抗辩理由，不予支持。大唐日盛公司辩称其未能按时办理好竣工验收手续是因为市政府规划变更导致，原审法院认为，市规委会的会议纪要（市规划委全体会议纪要（2010）1号）并不能证明湖北大唐日盛置业投资有限公司开发的大唐·日盛中央华府项目已经通过了规划变更，且湖北大唐日盛置业投资有限公司提供的十堰市规划局下达的《关于对“恢复市府路抢救性施工的紧急请示”的回复》、《关于尽快恢复市府路中段道路路面的函》，也仅能证明行政部门要求湖北大唐日盛置业投资有限公司及时修缮因开发大唐·日盛中央华府项目而被损坏的市府路，并不能证明大唐·日盛中央华府项目因市政规划及配套设施的变更导致该项目没有在合同约定的期限内取得竣工验收备案手续，故对于大唐日盛公司辩称由于市政规划变更导致其在合同约定的期限内未取得竣工验收备案手续的抗辩理由，不予采信。大唐日盛公司未能在合同约定的交房时间（2012年6月30日内）将符合交房条件的商品房交付给车录波，车录波有权拒绝收房，故对于大唐日盛公司反诉要求解除双方之间签订的《商品房预售合同》的诉讼请求，不予支持。大唐日盛公司逾期交房，且逾期超过90日，依然未能办妥相关竣工验收手续，车录波有权要求大唐日盛公司支付违约金。依照双方签订的《商品房预售合同》第十条关于出卖人逾期交房的违约责任的约定，车录波获得的违约金为：自2012年7月1日起，每日177.35元（591169元×0.0003），截止车录波诉讼请求要求第一项（截止2013年3月27日），共计47884.5元（177.35元×270天），从2013年3月28日起，大唐日盛公司应当继续按照每天177.35元向车录波支付违约金至将办妥竣工验收备案手续的合同约定房屋交付给车录波之日止。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十九条之规定，判决：
一、湖北大唐日盛置业投资有限公司自本判决生效后十日内支付车录波延迟交房违约金47884.5元（该违约金计算自2012年7月1日至2013年3月27日止）；
二、湖北大唐日盛置业投资有限公司自2013年3月28日起按每天177.35元向车录波支付延迟交房违约金，该违约金支付至湖北大唐日盛置业投资有限公司将办妥竣工验收备案手续的位于十堰市茅箭区六堰山9号日盛国际广场（即日盛中央华府）的第1幢1单元20层03号商品房交付给车录波之日止；
三、驳回湖北大唐日盛置业投资有限公司反诉的诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件本诉受理费998元，反诉受理费50元，由湖北大唐日盛置业投资有限公司承担。
宣判后，大唐日盛公司提起上诉称：一审判决认定事实不清，适用法律不当，程序不公。一、单套房屋交付时没有全部工程竣工验收备案证明书，不构成违约交房条件，本公司不应承担违约责任。1、本公司交付的商品房质量符合《合同法》和《建筑法》规定的交付条件和质量标准；2、工程竣工验收备案证明书是政府主管部门的管理行为，不是单套商品房买卖交付的前置条件；3、土地、规划、市政建设捆绑本公司开发的“中央华府”工程项目，导致工程验收备案延后，属于违约免责事项，不应追究延期验收备案的违约责任；4、《竣工验收备案证明书》是对全部项目工程的验收备案，并不是对被上诉人一户的验收证明，整体验收证明并不影响被上诉人的任何利益，更不可能造成损失，不应当追究本公司的违约责任；5、上诉人反诉解除合同，是因被上诉人的拒收房屋影响入住率，导致业主委员会不能按期成立，妨碍了上诉人的管理和交接，为免受扩大的经济损失而行使单方解除权，一审判决对反诉请求不予支持缺乏事实和法律依据。二、一审判决内容存在错误和违法。1、一审判决对违约金数额应按照日万分之二和日万分之三两个阶段分别计算；2、上诉人已经于2013年7月2日取得了《工程竣工备案证明书》，违约期限的截止日应当是2013年7月2日，此后，不应当再承担违约责任，一审判决将违约金计算至房屋交付之日止错误。请求二审法院改判本公司不承担逾期交房违约责任，改判解除双方之间的合同、支付解除合同的违约金。
车录波未予书面答辩。
经审理查明，原审认定的双方发生纠纷的原因、经过等事实属实。
本院认为：综合各方诉辩意见，本案的审理焦点为：
1、大唐日盛公司是否存在逾期交房的违约情形，应否承担违约责任。本案中，双方签订的《商品房预售合同》第九条约定了交房期限及条件，该条款合法有效，开发方大唐日盛公司应当按照该约定在2012年6月30日前将办妥了竣工验收备案手续的房屋交付给购房户，但大唐日盛公司直到2013年7月2日才取得《工程竣工验收备案证明书》的状况表明，其无法按照约定履行交房义务。大唐日盛公司虽主张因土地、规划、市政建设捆绑该公司开发的“中央华府”工程项目，导致工程验收备案延后，存在违约免责事项，但纵观全案证据、事实（十堰政府网的网上截屏视图资料、市规划部门出具的相关行政文书等）可以看出，文化广场及市府路改造项目并不属于“中央华府”工程建设项目的规划建设范围，导致工程竣工验收备案延后的原因在于大唐日盛公司自身，故大唐日盛公司存在逾期交房的违约情形，且不具备免责事由，应承担违约责任。
2、关于违约金的计算问题。《商品房预售合同》第十条约定了出卖人逾期交房的违约责任及违约金的计算方式，大唐日盛公司逾期交房超过90日，应当按照约定的每日万分之三的标准支付违约金。此外，在业主提起诉讼后，大唐日盛公司亦提起了反诉，该行为表明其并无继续履行合同、交付房屋的意思表示，一审判决在判决驳回反诉请求的同时将违约金的计算期限截止到实际交付之日止正确，应予支持。
3、合同应否解除的问题。因大唐日盛公司通知业主收房时不符合合同约定，车录波有权拒收房屋，大唐日盛公司请求解除合同缺乏事实和法律依据，故其解除合同的上诉请求不予支持。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律和处理结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费998元，由湖北大唐日盛置业投资有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 王广泉
审判员 罗云飞
审判员 柏媛媛
二〇一四年六月二十日
书记员 王 亮
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第一款第一项
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
……
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。