浙江省温州市瓯海区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）温瓯梧商初字第705号
原告：通力电梯有限公司。
法定代表人：姜威。
委托代理人：赵伟、夏明杰。
被告：温州阿外楼度假酒店有限公司。
法定代表人：周宗权。
委托代理人：孙瑞森。
原告通力电梯有限公司与被告温州阿外楼度假酒店有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2014年9月17日受理后，依法由审判员陈相隆适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理，原告的委托代理人夏明杰，被告的委托代理人孙瑞森到庭参加诉讼。依据原告的申请，本院采取财产保全措施，冻结被告的银行存款。本案现已审理终结。
原告通力电梯有限公司起诉称：2008年5月31日，原告与被告签订《温州阿外楼生态假日大酒店电梯销售合同》，约定由原告向被告销售电梯设备37台，合同总价款计15679840元。合同第4.5条约定，被告应当于设备通过政府技术监督部门验收合格十个工作日内向原告支付设备总价的10%作为第五期款，但该次付款最迟不得晚于最终工厂出货期后六个月。同时第10.1条约定“诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担”，约定了律师费用的承担方式。合同签订后，原告依约于2008年11月及2009年1、5、6、7月陆续运抵工地现场交付相关电梯设备，且至2010年3月完成了全部电梯的安装及调试工作；其中11台相关电梯已通过相关主管部门的验收，检验结论均为“合格”。其余设备因被告未按图施工、主电源未开通、底坑积水、土建工程不符、井道壁至轿厢地坎间隙不符等原因无法达到验收条件。虽经原告发函告知被告要求其按照约定整改，以及温州市特种设备检测中心通知整改，但被告置之不理，导致至今其余电梯未能达到验收条件或通过验收，就此应由被告承担全部责任。按照双方合同第4.5条约定，被告应向原告支付全部设备款，经原告多次催讨，被告至今仍然拖欠设备款共计1098518元，已经严重侵害了原告的合法权益。原告认为，原告已经完成合同义务；虽部分电梯无法验收通过，但其原因系被告所导致，根据合同约定不应当影响其付款义务，被告应承担付款责任，因双方关于逾期付款违约金的约定过低，应调整为按实际损失计算违约金。故原告起诉请求：一、判令被告向原告支付所拖欠的设备款1098518元；二、判令被告向原告支付欠款利息256086.52元（以1098518元为基数自2010年1月31日起按照中国人民银行同期贷款利率暂计算至2014年1月27日；其余设备款违约金以1098518元为基数，自2014年1月28日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至欠款清偿之日）；三、判令被告向原告支付律师费损失8万元。
被告温州阿外楼度假酒店有限公司答辩称：一、原告在（2014）温瓯梧商初字第70号一案中就本案的诉讼请求提起反诉，现原告又以同样的事实理由重新起诉，应当予以驳回。二、合同第4.5条约定第五期款项最迟不得迟于6个月支付的条款加重了被告责任，是格式条款，应属无效。电梯不能及时安装的原因是由于原告履行不能及不当造成的，所以主要责任在原告方。请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理，本院认定：2008年5月31日，原、被告分别签署《温州阿外楼生态假日大酒店电梯销售合同》、《温州阿外楼生态假日大酒店电梯安装合同》。
销售合同约定被告向原告购买37台电梯，总货款15679840元，分5次支付，第5次款项应当在设备通过政府技术监督部门验收合格10个工作日内支付相当于设备总价10%的货款，但第5次付款最迟不得晚于最终工厂出货期后6个月支付。第八条约定，除不可抗力外，如果被告延迟付款，应支付原告逾期违约金（按延误部分合同金额的每周0.5%计算，但最高不超过延误部分合同金额的10%），如果逾期付款超过10周，则原告有权视被告为单方面解除合同。单方面解除合同的，应向对方赔偿相当于合同总价30%的违约金。第十条约定：“如果无法协商解决，该争议应通过诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担”。
安装合同约定由原告安装该37台电梯。
合同签订后，原告于2008年12月、2009年3月、6月、7月陆续将37台电梯交付给被告，原告于2009年初开始对电梯进行安装。2009年12月29日，副楼的11台电梯经温州市特种设备检测中心检测合格，现均已投入使用。至2010年3月，原告将主楼及别墅的26台电梯安装完毕，但由于电梯井道土建、别墅电梯井道玻璃安装及电梯安装方面等各种原因，主楼及别墅的26台电梯未通过验收或不具备验收条件。
期间，被告支付电梯货款14581322元，余款1098518元至今未付。
2014年1月8日，温州阿外楼度假酒店有限公司向本院提起诉讼，请求继续履行安装合同，本院于同日予以立案受理，案号为（2014）温瓯梧商初字第70号。2014年1月24日，原告支付反诉律师费8万元，同年2月18日，原告提起反诉，反诉请求：一、判令被告支付原告安装款436115元及违约金。二、判令被告支付原告设备款1098518元及利息损失。三、判令被告赔偿原告律师费损失8万元。
该案在审理中，被告认为买卖和安装系不同的法律关系，不同意一并审理买卖有关的反诉请求。原告遂于2014年9月16日撤回第二项和第三项的反诉请求，并于同日提起本案诉讼。
2014年10月8日，本院作出（2014）温瓯梧商初字第70号民事判决书，认定主楼电梯不能通过验收，原、被告均有一定的责任。别墅电梯不具备验收条件，主要责任在于被告。并判决被告支付原告安装款436115元，驳回原告的其他反诉请求。该判决现已发生法律效力。
证明上述事实的证据有，原、被告双方的陈述，原告提供的电梯销售合同、电梯安装合同、电梯施工图、联系函、主楼9台电梯的《机电类特种设别检验意见通知书》、特种设备安全监察指令书、阿外楼电梯现状表、法律服务委托协议、付款凭票、发票。被告提供的（2014）温瓯梧商初字第70号一案的民事反诉状、民事判决书。本院现场勘察笔录、（2014）温瓯梧商初字第70号一案中原告出具的撤回反诉请求申请书、快递凭证。上述证据，均经庭审出示质证，本院经审查认为证据来源合法，内容真实，本院均予以认定。
本院认为：本院在审理（2014）温瓯梧商初字第70号一案中，对被告拖欠原告电梯货款及赔偿律师费损失并没有进行处理，原告撤回相关事项的反诉，同时向本院提起本案诉讼，符合法律规定，因此被告认为应驳回原告起诉的辩称意见，理由不足，本院不予采纳。
原、被告签订的电梯销售合同，系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方关于货款支付期限的约定，是当事人在法律规定的范围内处分自己的民事权利，不存在无效的情形，被告辩称货款支付期限的约定条款无效的意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。
双方应按电梯销售合同的约定履行各自义务，原告已履行交付电梯的义务，被告应按约定履行支付电梯货款的义务。现被告拖欠原告电梯货款1098518元，事实清楚，依法应承担清偿责任。被告未按约定的期限付款，构成违约，依法应承担违约责任。由于双方约定逾期付款的违约金最高不超过延误部分合同金额的10%，经计算逾期违约金已超过延误部分合同金额的10%，故按拖欠货款1098518元的10%计算违约金为109851.8元。双方约定逾期付款支付每周0.5%的违约金，已超过于银行货款利率，双方约定10%的限额违约金，应理解为当事人自愿放弃超过10%部分的违约金，不属于约定过低的情形，因此原告主张超过10%的逾期付款的违约金，既不符合合同的约定，也不符合法律规定，本院不予支持。
原告主张律师代理费符合合同的约定，但原告主张律师费损失8万元过高，另外本案纠纷与部分电梯至今未通过验收密切相关，原告对此也存在一定的责任，据此，本院酌情调整律师费损失为4万元。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条的规定，判决如下：
一、被告温州阿外楼度假酒店有限公司应于本判决生效后10日内支付原告通力电梯有限公司货款1098518元及违约金109851.8元。
二、被告温州阿外楼度假酒店有限公司应于本判决生效后10日内赔偿原告通力电梯有限公司律师费损失4万元。
三、驳回原告通力电梯有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务或履行其他义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费17711元，减半收取8855.5元，由原告通力电梯有限公司负担838元，由被告温州阿外楼度假酒店有限公司负担8017.5元，财产保全申请费5000元，由被告温州阿外楼度假酒店有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。
审判员 陈相隆
二〇一四年十一月十四日
书记员 王 舒
附告：判决适用的法律条文及当事人应知的相关事项
一、判决适用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百五十九条：买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。二、当事人应知的相关事项
1.上诉人应按一审案件受理费标准预交上诉案件受理费（对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费）。
2.当事人一般应自案件裁判文书生效后10日内向人民法院领取裁判文书生效通知书。
3.需要退还诉讼费用的，当事人应在裁判文书生效后15日内来院办理诉讼费用退费手续。
4.当事人一方拒绝履行的，对方当事人可以在履行期限届满后的二年内向第一审人民法院申请执行。逾期申请的，人民法院不予受理执行。
5.不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的；隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。