云南省晋宁县人民法院
民 事 判 决 书
（2013）晋民重字第1号
原告云南恒兆科技有限公司。
住所地：晋宁县昆阳镇青山工业片区。
法定代表人孙成惠，系该公司董事长。（未到庭）
委托代理人田辰禹、杨俊，志远法律服务所法律工作者。特别授权代理。
被告巩义市汇众科威机械制造厂。
住所地：河南省巩义市康店镇康北村。
法定代表人谢庆华，系该厂厂长。（未到庭）
委托代理人焦华强，特别授权代理。
委托代理人宋武卫，巩义市孝义第三法律服务所法律工作者。特别授权代理。
原告云南恒兆科技有限公司诉被告巩义市汇众科威机械制造厂买卖合同纠纷一案，本院于2011年12月23日受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，并于2012年3月8日作出（2012）晋民初字第55号民事判决，因被告巩义市汇众科威机械制造厂不服判决结果，向昆明市中级人民法院提起上诉，昆明市中级人民法院以（2012）昆民四终字第267号民事裁定书裁定发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，在审理过程中，被告巩义市汇众科威机械制造厂于2013年3月13日对本案提出管辖权异议，本院以（2013）晋民重字第1号民事裁定驳回了被告的管辖权异议，被告对裁定不服，上诉至昆明市中级人民法院，昆明市中级人民法院以（2013）昆立管终字第40号民事裁定驳回了被告的上诉。本院于2013年6月18日公开开庭对本案进行了审理。原告云南恒兆科技有限公司的委托代理人田辰禹、杨俊与被告巩义市汇众科威机械制造厂的委托代理人焦华强、宋武卫到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告云南恒兆科技有限公司诉称，2011年8月4日，原、被告在云南昆明签订了《云南恒云辉新型建材有限公司脱硫石膏造粒项目设备采购合同书》，合同约定原告向被告购买设备分别为TYQ-1000压球机一台、YM-650压密机一台、配电柜一个、TYQ-1000（65Mn）磙皮两对（其中一对为赠送）、螺旋加压设备一套，设备总价格为234000元。合同约定签约后买方付给卖方合同总价的30%即70200元的预付款，货到云南昆明阳宗海云南恒云辉新型建材有限公司，由买方验货合格后支付给卖方55%货款后方能卸货，验收款设备调试完成72小时达产，达标后，卖方开具全额增值税发票给买方等，到2011年8月25日被告都未履行交货义务。致使原告向云南恒云辉新型建材有限公司赔偿300000元的定金罚款，并向该公司承担逾期交货的实际损失378200元。现在，双方所签定的合同已不能履�，为保护原告的合法利益，特向人民法院起诉，请求判令：一、被告返还预付款70200元；二、赔偿因被告不履行合同造成的损失300000元；三、判令被告承担律师费8000元；四、诉讼费由被告承担。
被告巩义市汇众科威机械制造厂辩称，原告没有按照合同约定在签约后三日内向被告支付30%的预付款。而是在2011年9月5日未告知被告的情况下才支付，已超过了合同约定的2011年8月25日交货时间。致使合同无法履行。而且，原告与云南恒云辉新型建材有限公司约定的价格超过原、被告合同约定的价格2.28倍，定金约定的数额也比原、被告合同约定的价格还高，不符合市场规律及交易习惯，请人民法院依法处理。
庭审中，原告云南恒兆科技有限公司为支持其主张向法庭举证如下：
一、企业法人营业执照、法定代表人身份证明书及身份证复印件、被告工商登记情况各一份。欲证明原、被告诉讼主体适格。
二、《设备采购合同书》及付款证明各一份。欲证明原被告之间有合法的合同关系，并支付了采购款70200元的事实。
三、云南恒云辉新型建材有限公司与云南恒兆科技有限公司签订的《设备采购合同书》一份。欲证明原告收取了云南恒云辉新型建材有限公司300000元的定金，并约定了交货时间。
四、云南恒云辉新型建材有限公司与云南恒兆科技有限公司签订的《设备采购合同书终止协议》一份。欲证明因被告不按时交货，导致原告不能履行与云南恒云辉新型建材有限公司的合同并返还双倍定金的后果。
五、《收据》二份。欲证明原告向云南恒云辉新型建材有限公司双倍返还定金的事实。
上述证据经质证，被告对证据一、二无意见，但对证据二的证明目的提出原告没有按照合同约定按时将款汇入被告账户，也未协商合同的继续履行。对�据三、四、五提出云南恒云辉新型建材有限公司是原告出资700万元与另一出资300万元成立的公司，与本案有利害关系，且双倍返还定金不符合正常的逻辑。
本院认为，上述证据符合证据的要件，本院予以采信。
庭审中，被告巩义市汇众科威机械制造厂向法庭举证如下：
一、大额支付入账通知书一份。欲证明原告给被告预付款的时间为2011年9月5日。
二、照片七张。欲证明被告已按约定将设备做好，因原告违约致使被告不知如何履行合同。
上述证据经质证，原告对证据一无异议；对证据二提出因不能证实照片上的设备是卖给原告的，对此证据不予认可。
本院认为，证据一因原告无异议，本院予以采信。对证据二因无其他证据证实系本案所涉及的设备，故本院不予采信。
经审理查明：2011年8月4日，原、被告在云南省昆明市签订了《云南恒云辉新型建材有限公司脱硫石膏造粒项目设备采购合同书》，双方约定原告向被告购买设备分别为TYQ-1000压球机一台、YM-650压密机一台、配电柜一个、TYQ-1000（65Mn）辊皮两对（其中一对为赠送）、螺旋加压设备一套（压球机配送），设备总价格为234000元。合同约定签约后三日内原告付给被告合同总价的30%即70200元作为合同预付款，被告同时开具该款项的收款收据给原告。设备交货时间为2011年8月25日。货到云南昆明阳宗海云南恒云辉新型建材有限公司，由买方验货合格后支付给卖方55%货款后方能卸货，验收款设备调试完成72小时达产，达标后，卖方开具全额增值税发票给买方等。2011年9月5日原告以电子银行转账的方式向被告支付了70200元的设备预付款。合同至今未履行。另查明，2011年8月8日，原告与云南恒云辉新型建材有限公司签订了《云南恒云辉新型建材有限公司脱硫石膏造粒项目设备采�合同书》，双方约定原告将向被告采购的设备以534000元卖给云南恒云辉新型建材有限公司。并约定300000元定金。因合同未能履行，原告向云南恒云辉新型建材有限公司返还了双倍定金。
本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人各方均应当严格履行合同的约定。本案中，原、被告双方在自愿协商一致的基础上达成云南恒云辉新型建材有限公司脱硫石膏造粒项目设备采购合同，属有效合同，原告应当履行合同签约后三日内向被告支付70200元预付款的义务，但是原告支付预付款的行为是在合同履行交货时间（2011年8月25日）后的2011年9月5日，已违反了合同的约定，致使合同履行不能，且合同到期后双方没有达成新的合同，所以，原、被告之间签订的设备采购合同应当予以解除，原告支付的70200元的预付款被告应当返还，合同的违约责任依法应由原告自行承担，故原�要求被告赔偿300000元损失的诉讼请求本院不予支持。至于原告提出的律师代理费用，因该费用的支出与本案原告权利的保护没有必然联系，故本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第九十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条第一款的规定，判决如下：
一、解除原告云南恒兆科技有限公司与被告巩义市汇众科威机械制造厂于2011年8月4日签订的《云南恒云辉新型建材有限公司脱硫石膏造粒项目设备采购合同书》。
二、限被告巩义市汇众科威机械制造厂在本判决生效之日起五日内返还原告云南恒兆科技有限公司预付款70200元。
三、驳回原告云南恒兆科技有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费6973元，由原告云南恒兆科技有限公司承担5418元，被告巩义市汇众科威机械制造厂承担1555元。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于昆明市中级人民法院。
双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力，若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为两年。
审判长 刘成志
审判员 周树华
审判员 李绍发
二〇一三年七月十八日
书记员 蔡永赋