济南高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）高商字第154号
原告常熟市华能环保工程有限公司，住所地常熟市。
法定代表人赵颏宇，董事长。
委托代理人吕季蔚，江苏俞晓华律师事务所律师。
被告山东瑞拓球团工程技术有限公司，住所地济南高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场A座4层409室。
法定代表人张允茂，董事长。
委托代理人钟维群，国浩律师（济南）事务所律师。
委托代理人张斐，国浩律师（济南）事务所律师。
原告常熟市华能环保工程有限公司（以下简称“华能环保”）与被告山东瑞拓球团工程技术有限公司（以下简称“瑞拓球团”）买卖合同纠纷一案，本院于2015年3月25日立案受理,依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告华能环保的委托代理人吕季蔚，被告瑞拓球团的委托代理人钟维群到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告华能环保诉称，2011年6月8日，原、被告签订《工业品买卖合同》（合同编号：HCSB2011-09）,双方约定：原告向被告出售电除尘器1台，高温高效双级合金旋流多管除尘器2台，总金额人民币5650000元，由原告负责设备运输、安装和调试事宜。原告应于2011年10月30日开始交货，2011年11月30日安装完毕。被告应在合同签订后向原告支付合同总价款的30%作为预付款，提货时支付合同总价款的30%作为提货款，现场开始安装后支付合同总价款的20%，安装调试合格后再付合同总价款的10%，剩余合同总价款的10%作为质保金。质保期为设备运转合格之日起12个月或设备交货到被告（以发运单签收日期为准）起18个月（以先到为准）。合同自原告收到预付款起生效。合同生效后，原告即按照合同约定按时向被告交付了设备，但被告却未如约向原告支付设备款。2014年6月27日，被告向原告出具了《关于韩城市华晟钢铁炉料有限公司除尘器设备款支付的计划》，承诺被告尚欠原告设备款人民币2119000元，并承诺在2014年底全部结清。但截至2015年3月16日，被告尚结欠设备款人民币1134148.60元。经原告多次催要，被告仍未向原告支付该设备款。故原告提起诉讼，请求法院依法判令：1、被告向原告支付设备款1134148.6元；2、被告向原告支付自原告起诉之日起至法院生效法律文书确定的支付设备款之日止的利息（以1134148.6元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息）；3、诉讼费用由被告承担。
被告瑞拓球团辩称，原告诉状中所陈述的事实与案件的客观真实事实完全不符。1、在被告按照合同约定支付提货款之后（达到60%），原告并未按照约定履行交付货物并安装调试，一直拖延；2、原告诉状中所称的2014年6月27日的还款计划，已经被双方后来的9月25日的协议所取代，按照该协议约定，被告在9月30日前向原告支付到80%的款项后，原告即启动设备的安装工作，并且安装调试人员进场，在此情况下，被告在10天内支付合同总标的额的10%。但是原告并未按照该协议履行其进场安装调试的义务，并且以各种理由拒绝履行义务，在此情况下，为了避免损失的进一步扩大，被告方迫于无奈，另行寻找施工队伍，对项目进行了最后的购买材料，安装，调试的工作，将项目交付使用。原告的诉请的要求剩余10%款项和质保金应当以其完全履行合同义务为前提条件，在此情况下，原告无权要求被告向其支付款项，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年6月8日，被告瑞拓球团（甲方）与原告华能环保（乙方）双方签订《工业品买卖合同》（合同编号：HCSB2011-09）一份。由被告向原告购买电除尘器一台及高温高效双级合金旋流多管除尘器两台，用于“韩城市华晟钢铁炉料有限公司60万吨/年链篦机-
回转窑氧化球团矿工程”。合同总价款为5650000元。2011年10月30日开始交货，2011年11月30日安装完毕。晚到货或安装完成晚一天按合同总价款的1‰扣罚，直到余款扣除完毕。其中，合同第3条约定：质保期为设备试运转合格之日起12个月或设备交货到甲方（以发运单签收日期为准）起18个月（以先到为准）。第7条约定：标的物所有权自发货时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。第8条约定：由乙方运输，运到陕西韩城甲方链篦机-
回转窑氧化球团矿工程施工现场，并安装。第11.1条约定：乙方负责其承包范围内设备的安装、调试及性能考核。甲方应协助原告进行该项工作。第12条约定：合同签订后30%作为预付款，提货款30%，现场开始安装后付20%，安装调试合同后再付10%，余10%质保金。
2014年6月27日，被告瑞拓球团向原告华能环保出具《关于韩城市华晟钢铁炉有限公司除尘器设备款支付的计划》一份，该计划书中载明：被告瑞拓球团基于上述《工业品买卖合同》（合同编号：HCSB2011-09）的设备款尚欠2119000元，现在积极筹备中，自2014年6月30日开始支付，每两个月支付欠款的30%，计划在2014年底前全部结清。由于本案所涉的工程至今未正式送电，造成了工程投产拖延，从而造成了支付设备款的延误，并承诺无论上述工程是否投产，被告瑞拓球团都保证按上述付款计划按时还款。
2014年9月25日，被告瑞拓球团（甲方）与原告华能环保（乙方）签订了《协议》一份，该协议约定：1、甲方支付乙方600000元设备款。其中韩城设备款374851.4元。2、韩城剩余设备款在9月30日前甲方支付到80%（即再付110000元），乙方收到后即启动韩城球团乙方供应的设备安装工作。安装调试人员进场，并检查甲方保管的乙方的货物是否完整，如有遗失，甲方负责费用，乙方负责恢复，并同时由甲方出面办理质保金三方转账协议，三方转账协议金额为5650000元。3、由于乙方电除尘器供应商坚持要求100%款到安装，否则起诉，为了乙方的声誉，乙方同意先将20%的货款垫付给配套方，使其撤诉并使其继续安装。4、甲方在乙方安装准备人员进场后即说明我方已垫付了20%的货款。所以甲方必须在10天内支付总合同价款的10%。5、在甲方负责的内容完成同时，乙方在进场20日内完成电控调试，完毕后三日内甲方出具乙方设备竣工报告，乙方做好试运行的准备工作。在供货合同总价未付清之前，标的物属于乙方，如果质保金到期不给支付，该设备必须停用。该协议签订后，被告瑞拓球团于当日向原告支付了374851.40元货款，又于2014年9月30日支付了上述协议第2项的110000元（依协议的约定已累计支付到货款的80%）。之后，原告华能环保指派专门的技术人员对所提供的设备情况进行检测，并出具了关于陕西韩城市华晟钢铁炉有限公司除尘器检查结果报告，并对除尘器的丢失件进行了报价。但被告瑞拓球团一直未支付上述相关费用，且认为原告的报价过高。后被告瑞拓球团分别于2014年10月28日、2014年11月7日与济南恒安特仪表线缆有限公司（供方）签订了《工矿产品购销合同》，用于购买原告报价单上所列明的电缆，上述两份合同的总价款为125362元。由于原告认为被告并未支付上述除尘器的丢失件等相关费用及入场准备，故一直未对设备进行调试。而被告亦未支付剩余20%的货款共计1134148.6元（包括10%货款和10%质保金）。遂引起本诉讼。
审理中，原、被告双方就是否履行了2014年9月25日所签订的《协议》中的内容发生了争议。原告认为在安装调试前要首先对设备是否处于可安装的状态进行检查，如果需要修理，首先要由被告承担修理费用，再由原告出面维修。为此原告提供了检查结果报告、报价单、双方往来邮件5份（复印件），用来证明原告积极履行协议内容，并不存在违约行为。被告对原告提交的上述证据的真实性没有异议。但是被告认为所谓的安装调试人员进场，检查人员可以是一个人，但是项目最后完成安装调试的人员需是一整个施工队伍。对于费用的负担方式，被告认为可以由被告采购原告所认可的材料。原告派遣了一名工作人员检查设备，并向被告发出丢失件的报价，被告认为原告并没有按照协议约定组织施工人员进场，并没有履行《协议》约定的义务。主张为了避免损失的扩大，只能另行组织施工队伍来完成项目的收尾工作。被告认为是原告违约在先，被告不应向原告支付剩余货款及违约金。被告提供三份双方往来函件（皆为传真件）、2014年监理工程师通知、施工记录和证明一份用于证明被告的上述主张。
上述事实，有原告华能环保提供的《工业品买卖合同》、付款凭证、增值税专用发票、《关于韩城市华晟钢铁炉有限公司除尘器设备款支付的计划》、双方的往来邮件，被告瑞拓球团提交的《协议》、授权委托书、双方的邮件往来、付款凭证、业务函、报价函、《工矿产品购销合同》、2014年监理工程师通知单、施工记录和证明及原被告双方当事人的法庭陈述等证据予以证实。
本院认为，2011年6月8日，被告瑞拓球团与原告华能环保签订了《工业品买卖合同》后，又于2014年9月25日签订《协议》对合同进行了补充。上述协议均系双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律规定，均合法有效，双方均应依约定全面履行合同义务。《协议》签订后，被告瑞拓球团依约支付货款已达80%。另结合原告华能环保派技术人员前往韩城市华晟钢铁炉料有限公司进行设备检查，并出具了除尘器的检查结果报告，以及对除尘器的丢失件进行报价等事实，亦能够认定原告华能环保已履行《协议》中的相关检测和检查，并启动了设备的安装工作。而被告瑞拓球团在原告华能环保在向其作出丢失物品后的报价后，一直未支付相关费用，在收到监理通知书后也没有向原告发出通知，原告对此并不知情。被告提供的要求原告进行安装的往来函件皆为传真件，由于被告不能提供原件，此证据不具有客观性和真实性，且被告也未能提供其他证据予以佐证，故对此证据本院不予采信。据此，应当认定原告之所以没有按照约定完成安装是因为被告不履行支付设备维修费用，以及自行寻找其他供应商维修后，未告知原告所造成的，故原告要求被告支付剩余货款的诉讼请求，本院予以支持。但对于本案合同的履行，原告还负有对设备进行安装、调试等义务。而原告至今都没有按照合同约定履行安装调试义务，亦应承担相应的责任。故本院本着公平公正的原则，支持被告支付剩余货款总额的50%,即567074.3元。关于原告主张的利息，可以567074.3元为基数，自原告起诉之日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条之约定，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之约定，判决如下：
一、被告山东瑞拓球团工程技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告常熟市华能环保工程有限公司设备款567074.3元。
二、被告山东瑞拓球团工程技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告常熟市华能环保工程有限公司逾期付款利息（该利息以567074.3元为基数，自2015年3月25日起至本判决生效之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算。）
三、驳回原告常熟市华能环保工程有限公司的其他诉讼请求。
如果被告山东瑞拓球团工程技术有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之约定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15007元，由原告常熟市华能环保工程有限公司负担7503元，被告山东瑞拓球团工程技术有限公司负担7504元。
如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 严士焱
人民陪审员 苏为民
人民陪审员 师长利
二〇一六年八月十日
书 记 员 张 明