天津市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）津01民终1995号
上诉人（原审被告）：天津信义房地产投资有限公司，住所地天津市河北区王串场一号路与正义道交汇处东南侧波莹公寓11-3-232。
法定代表人：杨永江，总经理。
委托诉讼代理人：刘铭，天津益清律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郭春艳，天津益清律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：刘晓昂，女，1989年3月14日出生，汉族，河北工业大学教师，住天津市河北区。
委托诉讼代理人：李浩（与刘晓昂系夫妻关系），住天津市河北区。
上诉人天津信义房地产投资有限公司因与被上诉人刘晓昂商品房销售合同纠纷一案，不服天津市河北区人民法院（2017）津0105民初7476号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月6日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
天津信义房地产投资有限公司上诉请求：1．撤销一审判决，改判驳回被上诉人全部诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1.原审法院认定事实错误，上诉人没有逾期交房的事实，不应赔偿逾期交房利息及违约金，双方在合同中没有“未取得准入证交付房屋，应予赔偿”的约定，且被上诉人在明知的情况下收房入住，故上诉人不应承担相应责任。2.原审法院适用法律错误。第一、当事人对合同条款的理解没有争议，不应认定双方合同中存在格式条款。第二、上诉人已于2017年5月9日取得准入证，系采取补救措施和继续履行合同，不应认定上诉人违约。第三、一审法院酌情支持逾期交房违约金及利息的60%没有法律依据。第四、被上诉人已经收房，就不能再以未办理准入证起诉上诉人违约，天津市第一中级人民法院（2015）一中民四终字第0716号民事判决就支持了上诉人的这种观点，相同案件应统一裁量尺度。第五、一审法院判决超出被上诉人一审诉讼请求。
刘晓昂辩称，不同意天津信义房地产投资有限公司的上诉意见，请求二审法院维持一审判决。事实和理由：天津信义房地产投资有限公司未取得准入证系违约行为，应当赔付违约金和利息。
刘晓昂向一审法院起诉请求：1.判令天津信义房地产投资有限公司赔偿刘晓昂自2016年10月1日起至2017年5月9日止的利息及违约金，违约交房共计221天，其中平均每天须赔偿利息为270.38元，故利息总计59754.46元，违约金每天226.87元，共计131天，违约金总计29720.28元，合计赔偿总金额89474.75元；2.判令因诉讼产生的费用，全部由天津信义房地产投资有限公司承担。
一审法院认定事实：2016年4月6日，刘晓昂（乙方）与天津信义房地产投资有限公司（甲方）签订了《天津市商品房买卖合同》一份，合同约定：乙方购买甲方开发建设的坐落天津市河北区住宅房屋一套，该房屋建筑面积106.72平方米，每平方米单价21258.66元，总房款2268724元；商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后，方可交付，未经验收或验收不合格的，不得交付使用。甲方于2016年9月30日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用，如遇不可抗力，不能履行合同的，予以延期处理；乙方应于2016年4月15日前，一次性存入商品房全部价款2268724元。另外，合同第五条约定“甲方逾期交付商品房的处理为：除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在90日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定，追究甲方违约责任：1.合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之0.1向乙方支付违约金。”同时在合同附件六：即《补充合同》第八条约定“不可抗力。不可抗力是指：不可预见、不能避免、不能克服的等客观情况，包括但不限于交通管制、市政停水、停电、新颁布的法律法规变更、政策变化、政府主管部门指令、恶性××、自然灾害、战争、社会动乱等。如因上述不可抗力情况而引发的合同迟延履行、履行不能等情形甲方对此不承担任何责任。”此外，双方还对其他相关权利义务进行了约定。合同签订后，刘晓昂如约向天津信义房地产投资有限公司付清了房款。
另查，自刘晓昂、天津信义房地产投资有限公司于2016年4月6日签订《天津市商品房买卖合同》后，刘晓昂所购楼盘施工建设期间，出现重污染天气为：2016年4月13日-2016年4月15日3天，合计3天。天津信义房地产投资有限公司按照天津市环境保护局发布重污染天气黄色预警，启动Ⅲ级应急响应措施的要求，施工现场停工治理扬尘并在施工监理日志中对停工期间予以记录。
再查，2016年9月底天津信义房地产投资有限公司工作人员通知刘晓昂可以办理入住手续，2016年10月1日，刘晓昂携带相关购房文件到普吉家园底商办理收房手续。此外，2017年5月9日，天津信义房地产投资有限公司取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。
上述事实，有刘晓昂、天津信义房地产投资有限公司提供的相关证据材料及庭审笔录予以佐证，一审法院予以确认。
一审法院认为，刘晓昂、天津信义房地产投资有限公司系商品房买卖合同关系，双方签订的《天津市商品房买卖合同》系当事人的真实意思表示，且已实际履行，应依法确认有效，合同签订后双方当事人均应按照合同的约定享受权利、承担义务。刘晓昂如约支付了全部房款后，天津信义房地产投资有限公司就有义务按照合同约定的时间及条件向刘晓昂交付商品房，但天津信义房地产投资有限公司却在2016年10月1日才将房屋交付刘晓昂，系逾期交房行为，按照合同约定天津信义房地产投资有限公司应100%支付该日的逾期交房房款利息及违约金。在交付该房屋时，诉争房屋并未实际取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，不具备合同约定的商品房交付条件。但综合考虑到刘晓昂已于2016年10月1日办理了入住手续以及在办理入住手续时诉争房屋未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》的情形，针对交房后的部分一审法院酌情考虑支持该期间逾期交房违约金及利息的60%为宜。此外，考虑到刘晓昂、天津信义房地产投资有限公司补充合同中对不可抗力的约定以及在双方签订合同后，本市因出现重污染天气，根据相关行政部门作出的应急措施要求，天津信义房地产投资有限公司确实存在现场停工治理扬尘3天的情形，且雾霾天气已被纳入自然灾情，因此天津信义房地产投资有限公司逾期交房的起算日期应延后3天，即自2016年10月4日起计算。因诉争房屋于2017年5月9日已取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》，故天津信义房地产投资有限公司逾期交房的截止日期应为2017年5月8日。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十一条、第六十条第一款和第一百零七条的规定，一审判决如下：一、一审判决生效后十日内，天津信义房地产投资有限公司以总房款2268724元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，向刘晓昂100%支付2016年10月4日的逾期交房利息，并支付自2016年10月5日起至2017年5月8日止的逾期交房利息的60%；二、一审判决生效后十日内，天津信义房地产投资有限公司以总房款2268724元为基数，按每日万分之0.1的标准，向刘晓昂100%支付2016年10月4日的逾期交房违约金，并支付自2016年10月5日起至2017年5月8日止的逾期交房违约金的60%。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2037元，减半收取计1018.5元，由刘晓昂承担407.4元，由天津信义房地产投资有限公司承担611.1元。
二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。
二审另查明，天津信义房地产投资有限公司在交付房屋时，未书面告知被上诉人房屋尚未取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。
本院认为，本案双方当事人的争议焦点是天津信义房地产投资有限公司是否应向被上诉人给付逾期交房违约金及利息,以及该违约金及利息如何计算的问题。天津信义房地产投资有限公司在未取得涉诉房屋准许交付使用证的情况下将房屋交付被上诉人，并不符合双方合同约定的交付条件。被上诉人虽接收房屋但对天津信义房地产投资有限公司未取得房屋准许交付使用证的情形并不知情，故天津信义房地产投资有限公司应按照合同约定承担逾期交房的违约责任。一审法院酌定天津信义房地产投资有限公司向被上诉人给付违约金及利息，计算方式虽有不妥，但鉴于被上诉人未提出上诉，本院对其自主处分自身权利予以尊重。天津信义房地产投资有限公司认为不存在违约、不应给付违约金及利息，因事实和法律依据不足，本院不予支持。此外，被上诉人刘晓昂向一审法院起诉的请求为要求天津信义房地产投资有限公司赔偿131天违约金，系其对自身民事权利的处分行为，应予尊重。一审法院判令上诉人赔偿被上诉人自2016年10月4日起至2017年5月8日止的逾期交房违约金违反了民事诉讼的处分原则，超出一审原告对违约金计付日期的诉讼请求，本院予以纠正。
综上所述，天津信义房地产投资有限公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持天津市河北区人民法院（2017）津0105民初7476号民事判决第一项；
二、变更天津市河北区人民法院（2017）津0105民初7476号民事判决第二项为本判决生效后十日内，上诉人天津信义房地产投资有限公司以总房款2268724元为基数，按每日万分之0.1的标准，向被上诉人刘晓昂100%支付2016年12月30日逾期交房违约金，并支付自2016年12月31日起至2017年5月8日止的逾期交房违约金的60%；
三、驳回刘晓昂其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费2037元，减半收取计1018.5元，由刘晓昂负担560元，天津信义房地产投资有限公司负担458.5元。二审案件受理费769元，由刘晓昂负担423元，天津信义房地产投资有限公司负担346元。
本判决为终审判决。
审 判 长 姜纪超
代理审判员 康 艳
代理审判员 郝 真
代理审判员 张 璇
代理审判员 尹春海
二〇一八年五月二十八日
书 记 员 刘 勇
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
1.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款：
第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。
……
2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项：
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
……