广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0306民初17094号
原告陈韦冰，男，汉族，1967年7月1日出生，住址深圳市宝安区。
被告深圳市银家装饰工程有限公司，地址深圳市宝安区新安街道雅然居天然阁706号，组织机构代码33500772—2。
法定代表人黎庆连。
委托代理人邓铁柱，广东国律律师事务所律师。
原告陈韦冰与被告深圳市银家装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈韦冰，被告深圳市银家装饰工程有限公司的委托代理人邓铁柱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈韦冰诉称，原告（业主）为了装修深圳市宝安区新安街道勤诚达和园2栋205的房屋，于2015年11月10日同被告(承包方)签订了《装修工程承包合同》(合同编号：SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》，合同约定由被告(承包方)承包原告(业主)该房的装修工程，按家居整装“小时代”风格进行装修，合同工程价款为人民币13.44万元，施工管理费0.8064万元，承包方式是按固定单价包干的形式进行承包，由乙方包材料、包人工、包机械设备、包运输(包垂直运输、装卸车及场内搬运)、包安装、包税金、包工期、包质量、包安全、包利润、包成品保护、包垃圾清运、包风险、包保修等形式进行承包。甲方于签约后7天内支付工程价款全款(扣除认购金)。其中认购金壹万元已于2015年6月28日转账支付。开工日期2015年11月25日，完工日期2016年1月20日，如工期有变，需经双方书面确认。乙方须于上述日期之前完工并经甲方验收合格及交付使用。逾期完工的，乙方应按逾期天数乘以工程总价款0.3％承担违约责任。合同签订后，原告如约支付合同价款至被告指定的收款银行账户，但被告开工后因故拖延，迟迟未能完工，原告反复催促未果，至今已延误半年之久，尚有卫生间马桶、厨房用具、部分水电等未能完工，部分家具、灯具未能安装，有的还产生质量问题难以完全修复，给原告造成了很大的经济损失。被告工期延误已久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告不能使用房屋(入住或出租)等，被告理应承担违约、损害赔偿等责任。为维护原告的合法权益，特起诉至法院，请求判令：一、被告支付原告违约金7.9872万元(按截止到2016年7月25日计算)，其余违约金计算到装修工程全部完工并验收合格、交付使用为止(每日按工程造价千分之三计)；二、被告支付给原告损害赔偿金5.1387万元(按截止到2016年7月25日计算)，其余损害赔偿金计算到装修工程全部完工并验收合格、交付使用为止(每日按租金227.77元计)；三、被告继续履行《装修工程承包合同》(合同编号SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》；四、本案诉讼费等费用全部由被告承担。
被告深圳市银家装饰工程有限公司答辩称，第一，合同签订后，被告积极购买原材料，组织工人施工，房屋早已装修完善，不存在违约问题；第二、装修期间，陈韦冰自己在门口搭建阳棚，被小区物业勒令停工整顿，导致被告的施工队伍进出小区和进入现场施工遇到阻碍，现在该阳棚还未拆，是原告自身的过错；第三，原告多次对现场施工的局部提出修改要求和返工要求，被告尽量尊重委托人的要求，仍然抓紧时间施工，不应当承担责任。第四，原告要求被告承担赔偿金，没有事实和法律依据，应予驳回。
经审理查明：2015年11月10日，原告陈韦冰（甲方）与被告深圳市银家装饰工程有限公司（乙方）签署《整装家居产品认购协议》，约定如下：1、乙方推出小时代家居整装套餐，自协议签订之日起100日有效。甲方按乙方指定下单流程进行认购，甲方签订本协议时须交付认购定金人民币10000元至乙方指定账户（认购定金不予退还，仅用于抵扣装修工程合同款）。乙方自收到甲方认购定金后120日内，指派专人上门量尺确定最终计价面积，并与甲方签订《装修工程承包合同》。本协议作为甲、乙双方成功签订《装修工程承包合同》不可缺少的一部分，具有法律效力。乙方指定收款账户为：户名中山市维讯家居用品有限公司，开户行中国建设银行股份有限公司钟山板芙支行，账号44×××98。甲方于2015年6月28日支付认购价人民币10000元至乙方指定账户。
同日，原告作为甲方与作为乙方的被告双方签署《装修工程承包合同》（SZYJ002H），约定如下：1、乙方承包甲方位于深圳市宝安区新安街道勤诚达和园2栋205房家居装修工程，施工条件：甲方确保施工道路已至施工现场，甲方提供材料堆放场地，施工用水用电已接至施工现场，水电费由甲方负责；乙方应具备施工用设备和工具，必要时可向甲方申请借用施工用设备和工具，但搭设及运输由乙方负责。2、承包范围：乙方按照甲方确认的施工图纸及施工组织设计完成工程施工；按甲方确认的室内装饰设计图纸、施工图纸、设计说明等内容，按甲方确认的施工方案及计划组织方案等文件和甲方的要求完成装修工程（不含装修水电）；3、承包方式：按固定单价包干的形式进行承包，由乙方包材料、包人工、包机械设备、包运输（包垂直运输、装卸车及场内搬运）、包安装、包税金、包工期、包质量、包安全、包利润、包成品保护、包垃圾清运、包风险、包保修等形式进行承包。工程价款为1680元/㎡，计价面积80㎡，合计金额为人民币134400元。施工管理费按标准家居整装工程总价6%计算即8064元，此费用由甲方于双方签约后60天内现给乙方支付，此费用不计入本合同工程价款。4、工程开工日期2015年11月25日，完工日期2016年1月20日，如工期有变，需经双方书面确认。乙方须于上述日期之前完工并经甲方验收合格及交付使用。逾期完工的，乙方应按逾期天数乘以工程总价款0.3%承担违约责任。如遇开工前甲方不能按时交出场地、接通水电，甲方重大设计变更影响，不可抗力，其他非乙方原因造成的情况，乙方于24小时内向甲方通知并经甲方同意，可顺延工期，直至上述情况消除方重新计算工期。5、工程质量与验收标准。乙方应严格按照整装风格/系列产品说明、施工图纸、工程质量标准和基数要求进行施工。6、付款时间及方式。甲方于签约后7天内支付工程价款全款（扣除认购金）。其中认购金一万元已于2015年6月28日转账支付。7、工程保修责任。工程保修期为两年，双方对工程验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应就本工程范围内出现非甲方人为因素造成的质量问题，于接到甲方通知后完成维修任务，承担维修责任。从竣工验收之日计算，隐蔽工程保修期为十年，家具保修期为六年，其他保修期为两年，终生维护。
上述合同签订后，被告于2015年11月25日进场施工。被告主张其于2016年1月20日离场，原告称被告至今未离场，不清楚被告何时停工、何时复工。
原告于2015年6月28日预付了2万元，原告主张其中1万元是认购金，可以充抵工程款，另外1万元后来作为家装管理费抵扣。被告出具《收款凭据》确认收到原告交来预订购中国家居控股有限公司（中山市维讯用品有限公司）家庭装修优惠活动名额共两套订金（诚意金）金额人民币20000元整。说明如下：1、此优惠活动按凡德罗或者芬兰印象两种套餐标准装修（见格式合同），分12年（每月等额）全部归还装修款。2、此名额如未试用，在2015年12月31日前未正式签订合同，则优惠活动不再享受，此诚意金按每套1万元无息退回。3、此款由银家装饰工程有限公司（系中山市维讯用品有限公司深圳代理商）代收。
2015年11月12元，原告向《整装家居产品认购协议》中约定的中山市维讯家居用品有限公司分三笔转账人民币50000元、人民币29400元、人民币45000元，以上共计人民币124000元。
2016年1月24日，被告出具收款收据，确认收到原告支付的涉案工程家装管理费（8064元）、淋浴房大理石（350元）、工程增项费（1100元），共计9514元。原告主张该笔款项已通过其预付的10000元抵扣，剩余486元已退回。
原告提交了一份《房屋装修施工许可证》，其中记载涉案房产的施工有效期自2015年7月15日至2015年9月14日，后延期至2015年10月16日、12月18日、2016年1月31日、2016年8月30日。装修项目为1、水电变动、墙面、厨房、阳台；2、木工、吊顶、泥水、贴砖、油漆；3、做阳光雨棚及砌墙；4、板墙由物业现场确认；5、空调外机安装到指定位置。
另查，被告于庭审中确认其与中山市维讯家居用品有限公司（以下简称中山维讯公司）是合作关系，中山维讯公司答应原告可以全额返还装修款由于原告和中山维讯公司签订了返还协议，故被告委托中山维讯公司收款，再由中山维讯公司将款项支付给被告。
关于涉案工程的工程款。原告主张工程款包括包工包料工程款和家装管理费、工程增项费，合计143914元；被告确认原告已完工程造价是上述金额，双方没有办理结算手续。
原告主张被告未完成小时代套餐的工程，并提交了“小时代套餐”图册，主张此即为约定的装修标准，图册中包括平面图、效果图、服务中心负责装修清单标准、整装产品清单明细标准等内容，但其中无具体的施工图纸，对家私家具的安装位置、验收标准亦无明确约定。被告对原告提交的上述证据真实性予以认可，但认为与本案无关，因该证据中没有体现文件的制作方、承诺方是被告。
庭审中，原告主张被告的装修存在卫生间马桶、洗漱盆、厨房用具、部分水电、一些墙壁等未能完工，部分家具、灯具未能安装，马桶位置、次卧室的入户的电灯开关、阳台地砖不平、厨房消毒柜偏大、调料架无处可放，厨房的台面不平油烟机部分管道没有完全封闭等等问题。原告同时明确诉请被告继续履行合同，具体指的是如下内容：1、厨房、油烟机管道封闭、燃气灶安装、消毒柜、调料柜、橱柜等安装达到合格使用标准；2、卫生间、地漏、洗漱盆、马桶、淋浴器、毛巾架、纸巾盒、手纸盒、排风扇、浴霸、浴室镜等安装达到合格使用标准；3、客厅、餐厅的灯具、茶几、沙发、电视柜，餐桌、椅子、吊灯、壁灯、窗帘，吊柜、餐边柜、鞋柜等安装达到合格使用标准；4、两个卧室、床、床头柜、衣柜、电视柜、床垫、书架等安装达到合格使用标准；5、阳台、水龙头、地漏等安装达到合格使用标准。6、全屋插座、开关、灯具、灯带、水龙头、水管、五金等安装达到合格使用标准；7、吊顶、墙壁、平整粉刷等达到合格使用标准；8、木板地角线，主卧、次卧地板线、门及门套等都还没有完善，要求达到合格使用标准。被告对原告的上述主张不予认可，认为被告仅须完成装修，且现已完成，不包括家私，并认为原告提出的上述问题属于安装电器的范畴，不属于装饰装修的范围，因原告自己要求变更设计，导致部分家具没有到位，并非被告过错造成。
以上事实有装修承包合同、房产证、收款收据、付款凭证、装修许可证、“小时代套餐”图册等证据及庭审陈述等证据予以证明。
本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。本案中，原告作为发包方，主张作为承包方的被告未完成约定的装修内容，诉请被告继续履行合同，并承担原告因被告迟延完工而遭受的损失，原告同时提交了家居整装“小时代套餐”图册以证明双方对被告的承包范围存在约定。经查，该图册虽包含了“小时代套餐”的平面图、效果图、服务中心负责装修清单标准、整装产品清单明细标准等内容，可以体现部分家具、卫浴五金安装属于被告承包范围，但双方未就相应的安装位置及验收标准等作进一步细致的约定。现原告诉请被告将多个项目安装至合格使用标准，但根据现有证据无法查明涉案工程的合格使用标准，本院无法就此判断被告已完成的装修内容是否尚不符合合同约定，相应的举证不能的不利后果由原告自行承担，本院对其关于继续履行合同及赔偿损失的诉讼请求，因缺乏事实和法律依据，本院均不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
驳回原告陈韦冰的全部诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,463元，由原告承担。案件受理费原告已预交。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。
审判员 陈 蕾 仰
二〇一七年一月二十日
书记员 席俊奇(兼)
书记员 王 欢
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第7页共7页