.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省西宁市城西区人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2015）西民一初字第976号原告王海平，男，藏族，1976年6月16日生，海北州电信分公司职工，住海北州门源县。被告青海海宏房地产有限责任公司（组织机构代码：71058XXXX，以下简称”海宏公司”），住所地，青海省西宁市城西区东交通巷1号银泰大厦。法定代表人于志坚，系该公司总经理。委托代理人葛建浩，男，汉族，1960年10月9日生，青海海宏房地产有限责任公司副总经理，住西宁市。原告王海平与被告青海海宏房地产有限责任公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2015年3月12日受理后，依法适用简易程序于2015年4月13日公开开庭进行了审理。原告王海平、被告青海海宏房地产有限责任公司委托代理人葛建浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王海平诉称，2010年11月8日，原告与被告签订《商品房预售合同》。合同约定，被告应当在2011年12月31日前将经验收合格的房屋交付原告使用，并约定2011年12月31日水、电、天然气接通到户及协助办理房屋所有权证的期限等内容，并对违约责任进行约定。合同签订后，原告依约向被告支付了全部购房款。但被告既未按照合同约定的时间交付房屋，且至今天然气尚未接通到户、未办理房屋所有权证。其行为严重损害了原告的合法权益，现要求被告承担逾期交房违约金（自2012年1月1日起至2013年5月22日）18804.38元（未扣除被告支付的3000元）及天然气未安装到户违约金（自2012年1月1日至2013年10月1日）6265.04元；逾期未办理房屋所有权证违约金3701.65元；本案诉讼费用由被告承担。被告海宏公司辩称，被告逾期交房以及天然气未接通到户的事实存在，但是逾期交房非被告造成，天然气至今未通是天燃气公司排期施工及部分住户私自改动天燃气管道所造成。现原告已经收到被告公司给付的3000元赔偿款，此款应予扣除。另原告主张逾期办理房屋产权登记违约金的诉求，无法律依据，不予认可。经审理查明，2010年11月8日，原告与被告签订《商品房预售合同》。合同约定：原告购买被告开发的位于西宁市城西区文苑大街7号C区2号楼1单元1193号商品房（建筑面积136.09平方米），售房单价2720元/平方米，房屋总价款为370165元。被告应当在2011年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。该合同第九条规定：”出卖人如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，逾期不超过30日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金。”另在合同中约定被告于2011年12月31日水、电、天然气接通到户，电梯正常运行，如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按合同第九条处理。合同第十五条规定，出卖人出售的房屋为预售商品房，出卖人应当自房屋建成并竣工验收后180日内向房屋登记机构办理初始登记。双方约定在出卖人完成初始登记后，买卖双方共同向房屋登记机构申请办理《房屋所有权证》，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内办理产权登记的，如买受人不退房，出卖人按已付房价款的1%向买受人支付违约金。合同签订后，原告依约付清全部购房款，但被告却未将达到约定标准的商品房如期交付原告，致使纠纷产生。另查明，青海海宏房地产有限责任公司于2013年4月23日在报纸上发出”银泰壹号公寓交房公告”载明：”银泰壹号公寓”D区于2013年4月28日开始办理交房手续。交房时间安排为：4月28日至30日办理1号楼；5月1日至2日办理3号楼；5月3日至4日办理8号楼；5月5日至7日办理9号楼；5月8日至9日办理2号楼；5月10日至11日办理7号楼；5月12日至14日办理4号楼；5月15日至17日办理5号楼；5月18日至19日办理14号楼；5月20日至22日办理16号楼；C区于2013年5月23日起开始办理交房手续。具体交房时间为5月23日至24日办理2号楼；5月25日至26日办理3号楼；5月27日至28日办理7号楼；5月29日至30日办理6号楼；5月31日至6月1日办理5号楼；6月2日至3日办理4号楼。原告于2013年10月1日前往被告处接收房屋。另查，被告于2012年9月3日发出通知一份载明：”按照公司与各位业主签订的《商品房预售合同》中的约定，公司承担延期交房违约责任，向业主赔付违约金。一、此次交房根据延期交房时间先分别按5000元、3000元进行抵扣（延期两年的赔付5000元，延期一年的赔付3000元）；二、违约金剩余部分待住宅楼验收后一次性进行赔付（赔付日期截止楼体验收，见报纸公告）”，原告在接收房屋时被告从其应交付费用中抵扣了3000元违约金，原告对此予以认可。再查，被告在双方签订认购书之前已取得该项目的《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。以上事实有原告王海平提供的《商品房预售合同》、交房公告，被告提供的交房公告、《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、以及双方当事人的陈述、本院庭审笔录等证据予以证实。本院认为，原告与被告经协商一致签订的《商品房预售合同》，系双方当事人真实意思表示，合法有效，应予保护，双方当事人均应依照合同约定全面履行各自的权利义务。被告未依照合同约定的时间交付房屋构成违约。理应按照合同约定承担逾期交房违约责任，原告诉求合理合法，应予支持，但应扣除原告已经收到的3000赔偿金，被告应实际支付15804.38元；关于原告主张被告支付天然气至今未通违约金的诉求，由于合同中约定”2011年12月31日水、电、天然气接通到户，电梯正常运行，如果在规定日期内未达到以上使用条件，双方同意按合同第九条处理”，现原告接房时仅有天然气尚未接通，水电均已接通入户，电梯运行正常，故原告该主张应按照370165*634（实际接房日）*0.0001/4=5867.12元支持；关于原告主张被告承担逾期办理房屋产权登记违约金的诉求，因办理房屋所有权证系房产部门职责，被告仅是协助义务，且原告并未提交证据证明被告不履行协助义务，故原告该主张亦不予支持。综上，为保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第一百三十四条第一款、第一百六十一条之规定，判决如下：一、被告青海海宏房地产有限责任公司支付原告王海平逾期交房违约金15804.38元、天然气未予接通违约金5867.12元，以上共计21671.5元（于本判决生效后10日内履行）；二、驳回原告王海平要求被告青海海宏房地产有限责任公司承担逾期办理房屋产权登记证违约金3701.65元的诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费520元，减半收取260元，由被告青海海宏房地产有限责任公司负担196元，由原告王海平负担64元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。审判员杨萍二Ｏ一五年五月十五日书记员赵爽