北京市海淀区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京0108民初22329号
原告（反诉被告）北京北方正星加油设备销售有限公司，住所地北京市朝阳区大郊亭桥中街2号院4号楼4-15A。
法定代表人余道珍，执行董事。
委托代理人魏立，北京市法大律师事务所律师。
委托代理人傅立亚，北京市法大律师事务所律师。
被告（反诉原告）北京市海淀区冷泉加油站，住所地北京市海淀区东北旺乡冷泉村。
法定代表人薛小七，执行董事。
委托代理人申恒英，北京市盈科律师事务所律师。
委托代理人刘甲，北京市盈科律师事务所律师。
原告（反诉被告）北京北方正星加油设备销售有限公司（以下简称北方正星公司）与被告（反诉原告）北京市海淀区冷泉加油站（以下简称冷泉加油站）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告北方正星公司委托代理人魏立、傅立亚与被告冷泉加油站委托代理人申恒英、刘甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
北方正星公司向本院提起诉讼请求：1、请求判令冷泉加油站向我公司支付拖欠工程款项105600元及逾期支付的利息损失（按中国人民银行同期贷款利率，自2016年6月21日开始计算）；2、请求判令冷泉加油站承担本案诉讼费用。事实与理由：我公司与冷泉加油站2015年6月16日签订了工程承包合同，约定我公司负责为冷泉加油站安装加油设备及管线铺设，合同总金额为352000元，承包方式为大包，合同工期为60天。合同生效后，我公司依约组织施工队进场施工，但由于加油站的土建工程在施工过程中因加油站自身资质不全、施工地村民阻扰施工，工程量增加以及抗战70周年胜利阅兵放假等一系列原因导致土建施工工期延长至2016年1月8日竣工验收。故由于前土建工程施工工期的延长而导致了本合同项下的施工一并后延。现加油站已一直由冷泉加油站使用，但其却未全面履行支付工程款的义务。虽经我方多次催促，其均以工期延长违反合同约定为由一直拖欠我方工程款105600元。我方认为工程承包合同已经双方签字盖章，合同的内容符合相关法律规定，合法有效。在合同生效后，我方按照约定积极、全面地履行了义务，工期的延长不是我方自身原因造成的，且根据双方合同约定，本合同的施工验收是以土建完工为基础，且现加油站已完全正常投入经营使用，故工期延长不能成为拖欠我方工程款的理由。综上，冷泉加油站违反了合同约定，拖欠我方工程款，故按照合同约定冷泉加油站应支付工程款及利息，故诉至法院。
冷泉加油站辩称，尾款确实未付，尾款是由于北方正星公司自身原因造成延误，影响了我方，其公司应承担合同约定的违约金。现我方提起反诉，要求判令北方正星公司支付违约金387200元及本案的诉讼及相关费用。事实与理由：2015年6月16日，我方与北方正星公司签订工程承包合同，约定合同总金额352000元，合同工期为60天，北方正星公司应在2015年8月25日之前完成所有施工并确保我方验收合格，逾期应支付违约金，每逾期一日，按合同总额的千分之一支付，如逾期超过30日，视为其根本违约，应退还我方所有款项，并按合同总款的10%支付违约金。合同签订后，乙方施工进度较慢致使工程延期，为减少我方运营损失进一步扩大，我方不得已于2016年4月10日开始试运营。除去2015年抗战胜利70周年暂停施工的18天外，北方正星公司延期共计210日。故根据双方约定，其应支付违约金387200元。
北方正星公司对冷泉加油站反诉辩称，我公司不同意对方的反诉诉请。由于土建工程的顺延，下罐工程也相应顺延，根据合同第三条第二款约定，除不可预见的施工因素外，以进场时间为准，60天内完成了下罐工程，就不存在违约。我方是2015年10月10日进场，10月26日完工。如冷泉加油站承认土建延期，其在本案中主张违约是没有意义的，应该是土建施工完成后，才能下罐。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。经审理查明，2015年6月16日，北方正星公司（乙方）与冷泉加油站（甲方）签订《工程承包合同》，约定工程名称为冷泉加油站，地点为北京市海淀区冷泉路加油站，工程内容为铺设管线及设备安装，工程承包范围为安装加油设备及双层油罐，铺设密闭卸油及卸油油气回收管线，铺设加油机双层管道及加油机油气回收管道，铺设设备电源线及信号线，承包方式为大包，合同工期60天；合同总金额352000元，付款条件为：合同签订后，预付总金额的40%，工程进度50%预付第二批施工款40%，施工完毕经调试设备运行正常具备营业条件时间2个月内付清余款20%；本合约一经甲乙双方签署生效后，双方不得无故取消本合约；除不可预见的施工因素，乙方应在本合约生效后的60天内完成设备安装和调试，以进场时间为准；乙方于安装结束之10个工作日内即进行试用测试（土建完工），测试合格后以书面形式交付甲方验收，如甲方未能于收到乙方书面验收通知后十日内或于加油站投入完全正常经营十日内向乙方提出验收意见，则视为乙方所交之货一切运作正常并完成验收；乙方以验收合格日算起提供甲方在正常使用下所有产品壹年之免费保修期，自2015年8月30日至2016年9月30日；乙方应在2015年8月25日前完成所有施工并确保甲方验收合格，逾期应向甲方支付违约金，每逾期一日，按合同总款的千分之一向甲方支付，如逾期超过30日，视为乙方根本违约，则乙方应退还甲方所有款项，并按合同总款的10%向甲方支付违约金。上述合同签订后，北方正星公司主张2015年10月10日进场施工，10月26日完工，安装完毕之后进行了简单调试，双方未进行验收；冷泉加油站不认可北方正星公司主张的进场、施工日期，称记不清了，主张北方正星公司承包了加油站含土建在内的整体工程，因其无资质，将土建工程转包给了北京燕山骐瑞化工设备安装有限公司，但实际上施工人员均属北方正星公司，因北京燕山骐瑞化工设备安装有限公司的原因，导致主体工程延误，责任应由北方正星公司承担，冷泉加油站对己方工程存在转包未提交相应证据；冷泉加油站另主张2016年2月至4月，其加油站开展设备调试，未正常营业，曾就IC卡系统发生的故障发出过通知，但北方正星公司未予维修，其自行修理，北方正星公司则不予认可，主张冷泉加油站试营业系因为冷泉加油站自身资质不健全，其公司与冷泉加油站另有买卖合同关系的纠纷，已另行处理解决。
另查，在本案起诉同时，本院亦受理了原告北京燕山骐瑞化工设备安装有限公司诉冷泉加油站建设施工合同纠纷一案，此案中冷泉加油站主张北京燕山骐瑞化工设备安装有限公司土建工程施工过程中存在延误。
本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。北方正星公司与冷泉加油站签订的《工程承包合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方当事人均应恪守合同义务。现双方对未付款数额无异议，冷泉加油站主张因北方正星公司施工存在工期延误，故不同意支付并要求按照合同约定提起反诉要求北方正星公司支付违约金，但就此冷泉加油站并未提交相应证据予以证明；且同期土建工程承包方起诉冷泉加油站一案中冷泉加油站抗辩土建施工存在延期，土建工程施工是否存在延期、系何方原因导致，与本案冷泉加油站对北方正星公司工程款的给付义务并无直接关联，冷泉加油站据此抗辩本院不予采信，其反诉亦无事实及法律依据，应予驳回。冷泉加油站已于2016年4月21日调试完毕，故其应支付剩余款项，北方正星公司诉请支付逾期支付利息，于法有据，本院亦予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、北京市海淀区冷泉加油站于本判决生效后七日内支付北京北方正星加油设备销售有限公司剩余工程款共计十万五千六百元；
二、北京市海淀区冷泉加油站于本判决生效后七日内支付北京北方正星加油设备销售有限公司利息，以十万五千六百元为基数，自二Ｏ一六年六月二十一日开始至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；
三、驳回北京市海淀区冷泉加油站的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本诉案件受理费一千二百零六元，由北京市海淀区冷泉加油站负担，于本判决生效后七日内交纳。
反诉案件受理费三千五百五十四元，由北京市海淀区冷泉加油站负担，已交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的,按自动撤回上诉处理。
审判员 胡喜辉
二〇一七年十一月二十四日
书记员 李甜甜