贵州省黎平县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔2631民初1017号
原告（反诉被告）陈彬彬，男，1986年11月14日出生，侗族，公务员，现住贵州省黎平县。
原告（反诉被告）石柳，女，1987年7月2日出生，侗族，黎平县中潮镇供销社职工，现住贵州省黎平县。系原告（反诉被告）陈彬彬之妻子。
二原告（反诉被告）的委托代理人罗鹏，男，通衢律师事务所律师。
被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司。
统一社会信用代码：9152263158068812X4
地址：贵州省黎平县德凤街道五开北路侗族风情园。
法定代表人叶秀，女，该公司董事长。
委托代理人顾崇罡，男，贵州全红律师事务所律师。
原告（反诉被告）陈彬彬、石柳诉被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，原告（反诉被告）陈彬彬、石柳于2016年9月29日向本院提起诉讼。本院受理后，依法由审判员吴洪波独任审判，被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司于2016年10月13日向本院提起反诉，本院决定对本诉和反诉合并审理，于2016年11月23日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）陈彬彬、石柳及其委托代理人罗鹏，被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司的委托代理人顾崇罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）陈彬彬、石柳诉称：二原告系夫妻关系，二原告于2013年11月23日与被告签订《商品房买卖合同》，由二原告向被告购买其负责开发建设的位于贵州省黎平县北门坡新区侗族风情园第15幢2单元1层2号商品房，房屋建筑面积为150.57平方米，商品房购买价522738.00元及相关交易税费二原告已全部如约支付完毕。根据原、被告双方签订的《商品房买卖合同》第十条“交付时间和条件”第（一）项之约定：“……出卖人应当于2014年12月31日前向买受人交付该商品房”，但被告直至2015年11月3日方将商品房交付给原告，被告逾期交付商品房之行为已构成违约，根据双方签订的《商品房买卖合同》第十二条“逾期交房责任”第1项第（2）款之约定：“……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30天内向买受人支付违约金”。故原告请求法院判令被告按照上述合同约定向原告支付逾期交付商品房违约金。根据《商品房买卖合同》第十九条第三“转移登记”第（一）款约定：“……出卖人承诺于2015年3月31日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人”，但截至原告起诉日，被告仍未取得商品房所有权初始登记并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告，依据《商品房买卖合同》第十九条第三“转移登记”第（二）款第2点约定：“……2、约定日期起30日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按照下列第1、2项处理：（1）买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应收自收到退房通知之日起30日内退还买受人已付款，并按照银行同期活期存款利率支付利息。（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.1%的违约金”，被告逾期未将办理商品房转移登记的有关文件交付给二原告之行为，导致二原告迟迟未能办理商品房房地产权证，根据上述约定，被告之行为已构成违约。且由于二原告在收房后已对房屋进行内部装修，退房将给二原告造成更大的经济损失，因此二原告不退房，并请求法院判令被告立即向二原告承担逾期交付办理商品房产权转移登记的有关文件的违约金。为此，二原告只有诉至法院，请求：1、判令被告立即向原告支付逾期交付商品房违约金16048.06元（违约金按照已付购房款万分之一每日标准计算，从2015年1月1日计算至实际交付之日即2015年11月3日止）；2、判令被告立即向原告支付逾期进行商品房产权转移登记违约金113434.15元（违约金按照已付购房款千分之一每日标准计算，从2015年4月1日起计算至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，暂计至商品房实际交付之日即2015年11月3日止）；3、判令被告立即向原告交付办理商品房转移登记的有关文书；4、案件受理费由被告负担。
被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司辩称及反诉称：一、答辩人未能按合同约定时间交房具有不能预见、不能克服的原因，答辩人不存在任何故意违约行为，也不存在任何过错。不应当承担违约责任。原、被告签订《商品房买卖合同》后，答辩人积极履行合同义务，在合同约定交房的期限内，答辩人已经完成了房屋工程的施工，所有房屋安装的水、门窗、玻璃、阳台、房屋粉刷等工序均已竣工完成，造成逾期交房的主要原因是：1、供电部门多次调整用电方案都迟迟无法解决答辩人开发项目的供电问题，导致答辩人早已经建造好的商品房无供电指标供应，造成答辩人不能如期交房；2、政府行为导致答辩人在合同约定的交房时间内未能通过消防验收，造成延期交房。合同履行过程中，因政府部门征地拆迁工作难度大，政府没有能够按照原约定提供给答辩人开发建设侗族风情园商品房的附属配套公共设施用地，造成小区消防通道建设用地不具备，从而耽误了交付房屋时间。二、答辩人超期交房是事实，但都是因不能归责于答辩人的原因造成，答辩人存在正当合理的免责抗辩事由。最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十六条：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。导致逾期交房完全是政府征地拆迁行为影响消防通道建设以及供电部门不能及时提供社会公共能源用电指标造成，该情况是答辩人与原告不能预见，不能自行克服解决的事情，答辩人不存在任何过错，该情况符合情势变更原则，所以应当免除答辩人的责任。三、原告诉求的违约金过高。答辩人由于不可克服的原因未能按照约定向原告如期交房并未给原告造成实际上的财产损失，原告也没有能够向法院举证其因此造成财产损失的有效证据。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条规定：当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。综上所述，由于供电部门和政府机关未能解决征地以保证公共能源供给和供地，造成答辩人形式上已经违约，但具备免责的法定事由，故答辩人依法不应承担违约责任和赔偿责任，请驳回原告的诉讼请求。
同时，由于我公司对政府涉及征收集体土地、拆迁城市房屋提供土地给我公司开发建设商品房的法定程序和政策程序不甚了解，对城市公共能源供给供电机关的能源用电指标方面的管理政策不甚了解，造成原、被告签订的《商品房购房合同》中，盲目与原告约定了交付具有竣工合格证明的房屋时间和转移登记房屋的时间以及出现相应的违约，导致我公司承担很重的违约责任。合同履行过程中，因政府部门征地拆迁工作难度大没有能够按时完成拆迁、征收土地提供给公司开发建设以及供电部门不能够及时给公司提供用电指标，房屋长期不能通过消防验收，造成我公司没有能够按照合同约定把验收合格、登记的房屋交付给原告使用。这些情况的发生是原、被告均不能预见，也是不能自行克服、避免、且不能自行解决的问题，属于合同履行之中出现的情势变更和不可抗力的原因，依法可以请求变更或解除合同，免除我公司的违约责任。据此，特提起反诉，请求：1、依法判决解除反诉原告与反诉被告签订的《商品房买卖合同》第十条中交付商品房时间和交付房屋竣工合格证明的约定；解除《商品房买卖合同》第十二条逾期交房责任的约定；2、依法将反诉原告与反诉被告签订的《商品房买卖合同》第十九条第三款转移登记时间、违约金的约定变更为：（1）房屋交付买受人720日后，因出卖人的原因，买受人仍未能办理房屋所有权转移登记手续的，则自房屋交付第721日起，每逾期一日，出卖人将按买受人已付房款的0.001%向买受人支付违约金，直至房屋所有权转移登记手续办理完毕之日止；（2）由于买受人的原因，包括但不限于买受人未按本协议约定办理面积误差结算、未按时交齐办理转移登记的税费及相关资料，或其他非出卖人原因，包括但不限于遭遇不可抗力，配合政府的法规政策和规范性文件，或因政府有关部门和机构的行为延误的，致使转移登记延期办理的，出卖人协助买受人办理转移登记手续的日期相应顺延，出卖人不承担违约责任；3、判决反诉被告承担本案的诉讼费用。
原告（反诉被告）陈彬彬、石柳辩称：反诉原告的反诉理由不能成立。反诉原告的反诉主体错误；反诉原告的反诉事实不成立，原告没有存在过错。故请求法院依法驳回反诉原告的反诉请求。
原告（反诉被告）陈彬彬、石柳在举证期限内向本院提交以下证据：
1、《商品房买卖合同》复印件，证明原、被告的权利义务关系；
2、收款收据复印件，证明原告已履行了交款义务；
3、委托贷款业务凭证，证明原告为购买被告房屋向中国农业银行股份有限公司黎平县支行贷款250000.00元的事实；
4、个人住房公积金委托贷款借款合同，证明原告为购买被告房屋向中国农业银行股份有限公司黎平县支行申请住房公积金贷款250000.00元的事实；
5、入伙手续书，证明2015年11月3日原、被告在贵州荣华物业服务有限公司签订了《入伙手续书》，交付了物业管理费的事实；
6、收款收据，证明原告已交纳物业管理费的事实。
经庭审质证，被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提交的证据1、2、3、4、5、6的真实性、关联性均无异议，本院予以确认。
被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司在举证期限内向本院提交以下证据：
1、商品房买卖合同，证明2013年11月23日反诉原告与反诉被告签订了《商品房买卖合同》，缔约之时，反诉原告不能预见、也没有知道政府部门不能按照原约定计划时间征收集体土地和拆迁民房提供土地给反诉原告开发建设“侗族风情园”商品房，以致在合同第十条第（一）项约定了在2014年12月31日为交房的时间和在《商品房买卖合同》中的十二条约定了反诉原告承担预期交房很重的“违约”责任，这种情况的出现属于合同履约之中“情势的变更”不属于合同履约之中的商业风险，依法可以解除约定的违约条文和变更违约责任；
2、入伙手续书，证明2015年11月3日，反诉被告与反诉原告及贵州荣华物业服务有限公司签订了交付房屋的《入伙手续书》，交付了物业管理费，领取了新房钥匙，装修了房屋，并入住使用向反诉原告购买的房屋，应视为反诉原告与反诉被告对所购买房屋交房时间约定内容的变更，此时间实际上就是反诉原告交付房屋给反诉被告的时间；
3、商品房预售合同登记备案表，证明反诉原告与反诉被告签订的《商品房预售合同》登记备案情况和合同签订情况；
4、黎平县供电局证明，证明反诉原告在2014年2月已经向供电局提出了用电申请书，供电机关拟用矮枧变电站架设专变专线给“侗族风情园”项目供电，因修建变电站涉及拆迁征地等原因，至2014年8月29日变电站尚未修建，方给予反诉原告答复，同意临时主供电源从110KV德治线IV回支线32号杆就近向该“侗族风情园”项目供电，这些情况的发生是反诉原告签订购房合同时未知、不能预见、也不能自行克服的情况，属于合同履行之中的“情势变更”免责原因；
5、交房公告，证明2016年7月15日反诉原告在贵州黔东南报上刊登了交房公告，通知购房人在2016年7月18日至23日前来办理交房手续；
6、贵州省房屋建设工程竣工验收备案表，证明2015年11月30日，该房屋建设工程经勘测单位、设计单位、施工单位、监理单位以及建设单位验收合格，工程符合备案条件，准予备案；
7、住宅工程质量分户验收表。证明原告所购买的房屋符合国家相关质量标准；
8、消防设计图，证明至今政府机关没有完成提供征收土地和拆迁民房供地给反诉原告开发建设“侗族风情园”的情况，反诉原告对签订购房合同之时未能考虑知道的该情况，也是反诉原告不能自行克服的情形，属于合同履行之中“情势变更”可以免责变更原约定的“违约责任”情况；
9、招商引资兴建侗族风情园合同书以及补充协议，证明2008年12月9日，黎平县政府与贵州省黎平鸿邺房地产开发公司签订《招商引资兴建侗族风情园合同书》县政府书面承诺合同签订之后六个月之内，完成本项目范围内的拆迁征地工作，协调各部门做好该地块的拆迁、供电、供水通讯、地勘等工作，但后来不知何原因，政府未能兑现承诺，这是反诉原告没有预知且不能自行克服的“情势变更”原因，依法可以解除原违约责任的约定和变更违约金的比例；
10、照片5张，证明在消防通道现在还没有征收完全的土地，所以影响房屋验收及交付。这不属于反诉原告的自身责任，而是属于合同履行之中的“情势变更”，依法可以诉请解除、变更原约定的违约责任。
经庭审质证，原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提交的证据1无异议；对证据2无异议；对证据3的真实性无异议，但该证据只能证实工程已备案，不能证明工程合格；对证据4有异议，认为与本案无关联；对证据5无异议；对证据6无异议；对证据7有异议，认为该证据的具体时间不明确；对证据8有异议，认为与本案无关联；对证据9的真实性无异议，但对其关联性有异议，认为与本案无关联，是被告与第三人的合同关系；对证据10有异议，认为原告购买的不是征地的房屋。
庭审中，被告（反诉原告）当庭向本院提交了一份证据即一般缴款书等材料，证明被告（反诉原告）该交的费用已全部交清。经庭审质证，原告（反诉被告）对被告（反诉原告）当庭提交的证据有异议，认为与本案无关联。
经审理查明：被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司在黎平县北门坡新区修建商品房出售，并办有商品房预售许可证，预售许可证号为（2013）商房预字第13号。原告（反诉被告）到被告（反诉原告）处购买一套商品房，位于黎平县德凤镇××“××风情××”××单元××号商住房。原、被告于2013年11月23日签订了一份《商品房买卖合同》。《商品房买卖合同》第二条约定房屋为预售商品房；第三条约定商品房建筑面积为150.57㎡，套内建筑面积136.31㎡;第七条约定了商品房价款按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米3834.92元，总价款522738.00元；第八条约定了付款方式和期限；第十条约定：出卖人应当在2014年12月31日前向买受人交付该商品房，交付条件：1、该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、满足出卖人承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件。第十二条约定逾期交房责任，逾期超过30日，买受人有权退房，买受人退房的，应当书面通知出卖人，出卖人应当自收到退房通知之日起10内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日支付从交房届满之次日起至实际交付之日止全部已付款万分之一的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。第十九条约定房屋登记。一、预告登记。（一）本商品房为预售商品房，双方约定由出卖人与买受人向当地房屋登记机关申请预告登记。（二）出卖人与买受人共同申请预告登记的，双方约定于商品房买卖合同（预售）备案之日起30日内申请登记。出卖人未按约定申请预告登记的，买受人可以单方申请预告登记。二、“…………”。三、转移登记。（一）出卖人承诺于2015年3月31日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人。（二）出卖人不能在前款约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按照下列约定处理：1、约定日期起30日内，出卖人交付办理商品房转移登记的有关文书的，按已付房价款的0.1%承担违约责任；2、约定日期起30日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记有关文书的，双方同意按下列处理：（1）买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应当自收到退房通知之日起30日内退还买受人已付款，并按照银行同期活期存款利率支付利息。（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.1%的违约金。（四）双方同意按照下列办理商品房转移登记：双方共同向房屋登记机关申请办理商品房转移登记。第二十四条约定双方因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起60日内，向另一方当事人提供证明。合同签订后，原告按照约定支付了全部房屋价款522738.00元。合同约定交房时间届满，被告未能如期交房。2015年11月3日原告与被告及贵州省荣华物业服务有限公司签订了一份《入伙手续书》，并交纳了一年的物业管理费、装修费等，原告接收了房屋。2015年9月15日被告修建商品房主体工程竣工，2016年8月19日，被告综合验收合格。本案在审理中，原告表示放弃要求被告立即向原告支付逾期进行商品房产权转移登记违约金113434.15元和要求被告立即向原告交付办理商品房转移登记的有关文书的诉讼请求。现原告以被告逾期交房为由，向本院提起诉讼，请求：1、判令被告立即向原告支付逾期交付商品房违约金16048.06元（违约金按照已付购房款万分之一每日标准计算，从2015年1月1日计算至实际交付之日即2015年11月3日止）；2、案件受理费由被告负担。
以上事实，有原、被告当庭陈述、当事人双方签订的《商品房买卖合同》、收款收据、入伙手续书等证据在卷证实，并经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为：原告（反诉被告）与被告（反诉原告）于2013年11月23日签订的《商品房买卖合同》是双方当事人真实意思表示，没有违反法律和行政法规强制性规定，属有效合同。合同当事人应当遵照诚实信用原则全面履行义务。合同签订时，原、被告双方就房屋价款、交房时间、违约责任均作了明确约定。合同签订后，原告按照合同约定已全部交付了房款，但被告却未能在约定的期限交付房屋，显然已经违约。故对原告请求被告按照约定支付逾期交付房屋违约金的诉讼请求，本院予以支持。因原告于2015年11月3日与被告签订了《入伙手续书》，并交纳了物业管理费、水电开户费、装修管理费，原告当日接收了购买的商品房，故原告与被告的交房日期应当为2015年11月3日。被告认为其逾期交房的原因，具有不可抗力的因素，是供电问题和消防不能及时验收造成，供电设施不能及时完成，才导致被告迟延交付，被告不应承担违约责任。本院认为，被告若要以不可抗力免除责任，必须同时具备如下条件：一、必须发生了不能预见、不能避免并不能克服的客观事件；二、不可抗力的免责事实必须是双方签约后发生的；三、被告必须将发生不可抗力的事实及时通知了购房者并出具证明。被告在举证期限内没有向本院提交具备不可抗力的三个必备条件的证据，不属“不可抗力”情形，被告不能以此为由行使抗辩权。建设部颁发的《商品房销售管理办法》第30条规定：“因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。”本案中，电力设施建设不能及时完成，对被告延期交房确实有一定影响。作为被告在进行商品房开发前，就应当预见相关设施建设对交房的影响，合理预计交房时间，确保按期交房，因此，供电部门电力建设滞后，不构成被告不可抗力的事由。双方签订的《商品房买卖合同》中已有约定，电力在交房时同时交付使用，被告在修建房屋时就应该预见，应及时向相关部门申报。被告提出消防工程不能验收，是政府行为造成，应当免除被告逾期交房的违约责任。消防验收，是被告房屋验收不可缺少的部分，消防验收是否合格，与原告没有因果关系，消防验收所需时间，被告应当合理计算时间，不属不可抗力的情形，被告的抗辩理由不能成立。因此，被告应当承担逾期交房的违约责任，支付给原告逾期交房违约损失。按照原、被告双方签订的《商品房买卖合同》约定，被告逾期交房，按日支付从交房期限届满之次日起全部已付款万分之一的违约金，原告于2015年11月3日接收了房屋，逾期交房时间应计算至2015年11月2日，故被告逾期交付房屋的时间应从约定交房的时间2014年12月31日的次日即2015年1月1日起算至2015年11月2日止，逾期天数为306天，逾期违约金为：522738.00元×万分之一/天×306天=15996.00元，故本院支持原告逾期交房违约金15996.00元，超出部分，本院不予支持。本案在审理中，原告主动放弃要求被告立即向原告支付逾期进行商品房产权转移登记违约金113434.15元和要求被告立即向原告交付办理商品房转移登记的有关文书的诉讼请求，是在法律允许的范围内对自己诉讼权利的处分，符合法律规定，本院予以准许。关于被告反诉请求：1、依法判决解除反诉原告与反诉被告签订的《商品房买卖合同》第十条中交付商品房时间和交付房屋竣工合格证明的约定；解除《商品房买卖合同》第十二条逾期交房责任的约定；2、依法将反诉原告与反诉被告签订的《商品房买卖合同》第十九条第三款转移登记时间、违约金的约定变更为：（1）房屋交付买受人720日后，因出卖人的原因，买受人仍未能办理房屋所有权转移登记手续的，则自房屋交付第721日起，每逾期一日，出卖人将按买受人已付房款的0.001%向买受人支付违约金，直至房屋所有权转移登记手续办理完毕之日止；（2）由于买受人的原因，包括但不限于买受人未按本协议约定办理面积误差结算、未按时交齐办理转移登记的税费及相关资料，或其他非出卖人原因，包括但不限于遭遇不可抗力，配合政府的法规政策和规范性文件，或因政府有关部门和机构的行为延误的，致使转移登记延期办理的，出卖人协助买受人办理转移登记手续的日期相应顺延，出卖人不承担违约责任；3、判决反诉被告承担本案的诉讼费用。原告认为被告的反诉请求与本诉无关，不同意变更和解除。本院认为，双方当事人协商一致，可以解除合同，当事人单方解除合同，应当符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，被告请求解除合同的情形，不符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定。被告请求解除《商品房买卖合同》中的第十条、第十二条及变更第十九条第三款，该《商品房买卖合同》是被告单方提供的格式合同，原告在签订合同时，属合同主体弱势一方，被告不能按时履行双方签订的《商品房买卖合同》，被告违约后，以情势变更为由，请求解除和变更双方签订的《商品房买卖合同》中的第十条、第十二条及第十九条第三款，违反《中华人民共和国合同法》中的诚信原则，属滥用诉权的行为，被告的反诉请求，理由不充分，本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条的规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司在本判决生效后7日内支付原告（反诉被告）陈彬彬、石柳逾期交房违约金15996.00元；
二、驳回原告（反诉被告）陈彬彬、石柳的其他诉讼请求；
三、驳回被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司的全部反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2890元，减半收取1445元，原告陈彬彬、石柳负担1345元，予以免收，被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司负担100元；反诉费60元，减半收取30元，由被告（反诉原告）贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。
逾期不上诉，则本判决书发生法律效力，权利人应当在履行期限届满后二年内向本院申请执行。
审判员 吴 洪 波
二〇一六年十二月九日
书记员 吴雁（代）