新疆维吾尔自治区和硕县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）新2828民初505号
原告（反诉被告）：新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司，地址：新疆巴州和硕县东风路44号，
组织机构代码：75169XXXX.
负责人：栾凤林，该公司总经理，身份证号码：.
委托诉讼代理人：彭晓斌，男，汉族，1977年8月14日出生，该公司项目经理，现住新疆和硕县建鑫小区16号楼3单元302室，身份证号码：。
委托诉讼代理人：马建军，男，回族，1965年8月1日出生，和硕县乌什塔拉乡法律服务所法律工作者，现住新疆和硕县乌什塔拉乡大庄子村*组**号。
被告（反诉原告）：新疆马兰水泥厂，地址：新疆巴州马兰前龙口内。
组织机构代码：×××。
法定代表人：刘阳，该厂厂长，身份证号码：×××.，
委托诉讼代理人：苏松涛，新疆北方律师事务所律师。
原告（反诉被告）新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司与被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月17日受理后，被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂提出管辖异议，本院以（2016）新2828民初505号民事裁定书裁定驳回其管辖异议，被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂不服裁定，提出上诉，2016年6月28日巴州中级人民法院以（2016）新28民辖终89号裁定书裁定驳回上诉，维持原裁定。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）�疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司委托诉讼代理人彭晓斌、马建军，被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂委托诉讼代理人苏松涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告履行2013年11月19日签订的《新疆马兰水泥厂600t石灰生产线土建工程施工合同》，清偿建设工程欠款844,322元，违约金253,300元（844,322元×3‰日×100天），合计1,097,622.8元。2、由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2013年11月19日原、被告经过反复协商签订《新疆马兰水泥厂600t石灰生产线土建工程施工合同》，该合同约定，由原告以包工包料的形式承建被告600t石灰生产线土建工程（1、回转窑基础；2预热器基础；3、煤磨系统；4、窑头房和冷却系统；5、石灰库和辅助设备基础），工程历时62天，价款180万元。合同签订�，在合同履行过程中被告变更、增加工程原料池、冷却池1#墩、原料输送机座、石灰生产线工程、窑头冷却运输工程、输送带支座、护坡、电缆沟、钢管内灌砼等，共计工程价款2,907,506.9元。合同约定完工后10日内支付97%的工程价款，3%作为质保金（二年期满退还1.9%），如违约按日承担3%违约金。合同签订后原告按合同约定及增加工程的要求于2014年4月完工，被告安装设备调试后于同年8月正式生产，之后经原告多次索要，被告分两次仅支付了2,063,184.1元，仍欠844,322元，以种种借口拒不清偿，其行为侵害了原告的利益。
被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂辩称，双方于2013年11月签订了《新疆马兰水泥厂600t石灰生产线土建工程施工合同》，该合同签订后被告全面履行了合同义务，包括支付工程款的义务，没有任何违约行为，现在原告以被告欠工程�，构成违约向法院起诉，被告方认为该请求缺乏事实根据，根据双方合同约定，工程价格的结算需要通过中介机构的审核，三方在审核结算书上签字后才能确定工程价款，事实上三方并没有对工程价款进行审核确认，因此原告所主张的工程欠款数额缺乏事实根据，对于原告提到的已付工程款，被告方对数额没有异议，但关键是该工程造价没有经过审核确认，既然迄今为止被告方欠原告工程欠款还没有得到确认，那么也不存在被告构成付款违约并支付违约金的问题，因此被告请求法院判决驳回原告方诉讼请求。
新疆马兰水泥厂向本院提出反诉请求：要求被反诉人提供竣工验收报告和竣工验收图各二份。事实和理由：根据反诉人与被反诉人签订的《新疆马兰水泥厂600t石灰生产线土建工程施工合同》通用条款第32条及专用条款第32条的约定，工程具备竣工验收�件，被反诉人应提供完整的竣工资料及竣工验收报告；竣工验收后15日内提供竣工图等竣工资料一式二份，但被反诉人违反合同约定，至今未提供上述资料，已构成违约。为维护自身合法权益，反诉人特提出反诉，请予以支持。
原告（反诉被告）新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司辩称，2013年11月19日签订合同后，我方认真履行了合同约定，在全部竣工后，经过对方验证，进行验收，由被告自己做了工程验收书，按照合同约定，合同竣工后10日内支付工程款总标价的97%，3%作为质保金（二年期满退还1.9%），按照3‰承担违约责任，被告已经违约。关于被告提到的竣工图、竣工资料和验收报告，我方坚决不承认，根据我方所施工的工程在2014年4月份交付于对方，通过他们安装机器调试在8月份已投入生产，因此何谈竣工图和竣工验收报告。当时工程也没有正规的招投标，建设局等单位也没有参与，也没有正规的图纸，所以说我们没有办法做竣工图和竣工资料。
本院经审理认定事实如下：2013年11月19日，原、被告经过协商签订了《新疆马兰水泥厂600t石灰生产线土建工程施工合同》，合同约定，原告以包工包料的形式承建被告600t石灰生产线土建工程（1、回转窑基础；2预热器基础；3、煤磨系统；4、窑头房和冷却系统；5、石灰库和辅助设备基础），工期62天，合同暂控价款1,800,000元，合同价款采用可调价格合同，并依据施工图、工程量、设计变更、现场签证办理工程结算，工程价格的结算要通过中介机构的审核，三方在审核结算书上签字后确定工程价款。合同竣工后10日内支付工程款总标价的97%，3%作为质保金（二年期满退还1.9%），待工程竣工验收交付满5年之日起7天内支付1.1%，保修金不计息；违约责任部分，按照3‰承担违约责任。竣工验收时承包人按照国家有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告并由承包人提供竣工图；合同还约定其他相应条款。合同履行过程中被告增加工程原料池、冷却池1#墩、原料输送机座、石灰生产线工程、窑头冷却运输工程、输送带支座、护坡、电缆沟、钢管内灌砼等工程，增加工程由徐径伟在签证单上签字，徐径伟将140公里运距改为40公里，将回填土工程量5570立方米改为3902立方米。该工程2014年4月已竣工交付被告，被告于2014年8月调试生产。被告已支付原告工程款2,063,184.1元，被告新疆马兰水泥厂使用原告材料费用32,564.05元。现原被告对剩余工程款协商未果，原告诉至法院。被告提出反诉。庭审中原告申请对工程价款进行鉴定，本院根据原、被告选定的新疆永信工程造价咨询有限公司，委托司法鉴定，鉴定意见：无争议部分的工程造价为：2,568,561.75元。其中原合同所涉及的工程造价为：2,165,702.75元，签证部分即增加的工程造价为：402,859.00元。争议部分（未计算到工程造价款中）：（1）材料运距按40公里（从和硕县至马兰水泥厂）记取，造价为：83,889.83元；材料运距按140公里（库尔勒至马兰水泥厂）记取，造价为：326,919.82元。（2）预热器基础到烧成2#墩基础之间大开挖的回填土工程量，回填量按挖方量3902立方米记取，造价为：92,874.67元；回填量按5570立方米记取，造价为：132,576.08元，鉴定费48,000元。上述事实有施工合同，鉴定书、原、被告陈述等证据证实。
本院认为，原告与被告签订的合同合法有效，当事人应当按照合同约定履行各自的权利义务。对原告要求被告支付剩余工程款的诉讼请求，经鉴定部门鉴定工程款为2,568,561.75元，该款不包括运距及回填土方量，因该回填土方量签证上运距已改为40公里、回填土方量已改为3902立方米，原告没有证据证明应当按照140公里运距计算运费及按5570立方米计算回填量，因此本院认定运费83,889.83元，回填土工程款92,874.67元，总工程款为2,745,326.25元，扣除已付款2,063,184.1元，未付工程款为682,142.15元。原告要求被告支付总工程款的诉讼请求，因合同约定，3%作为质保金（二年期满退还1.9%），待工程竣工验收交付满5年之日起7天内支付工程总款的1.1%，该部分计款30,198.59元未到履行期限，故对原告合理部分本院予以支持。对原告要求被告支付被告公司使用原告材料款32,564.05元的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告支付违约金的诉讼请求，因原、被告双方未按照合同约定对工程进行结算，不存在违约，故本院不予支持。对被告要求原告提供竣工验收报告和竣工验收图的反诉请求，根据合同通用条款32.8约定，工程未经竣工验收，发包人不得使用，发包人强行使用，由此发生的问题，由发包人承担，因双方没有组织进行验收，被告就接受并使用该工程至今，当时被告也未要求原告提供竣工验收报告进行验收，视为默认了原告不提供竣工验收报告及竣工验收图的行为，故本院不予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第四十四条、第六十条、第九十八条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂支付原告（反诉被告）新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司工程款682,142.15元及材料款32,564.05元，合计684,507.61元。定于判决生效后十日内付清。
如果未按本判决的指定期限给付金钱义务，应当依照《中�人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告（反诉被告）新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂反诉请求。
案件受理费14,678.6元，减半收取计7,339.3元，鉴定费48,000元，合计55,339.3元，由被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂负担53,322.54元，新疆福星建设（集团）有限公司和硕分公司负担2,016.76元，反诉费50元，由被告（反诉原告）新疆马兰水泥厂负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院。
审判员 陈文生
二〇一七年八月九日
书记员 巴都玛