广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤01民终11021号
上诉人(原审被告)：广州珠江侨都房地产有限公司，住所地广州市经济技术开发区。
法定代表人：鲍文格，董事长。
委托代理人：陈花蕾（女）、张昕（女），该公司员工。
被上诉人(原审原告)：成秀慧，住广州市海珠区。
委托代理人：王美舟，广东广之洲律师事务所律师。
上诉人广州珠江侨都房地产有限公司（以下简称侨都公司）因商品房预售合同纠纷一案，不服广州市海珠区人民法院(2015)穗海法民三初字第1552号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
侨都公司上诉请求：1、撤销一审判决第一项，改判驳回成秀慧的全部诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费由成秀慧承担。事实和理由：（一）房屋已达到合同约定的交楼条件，且成秀慧实际已收楼，侨都公司并无违约行为。涉案房屋于合同约定交楼日期前已符合合同约定交付条件，侨都公司通知成秀慧于合同约定交楼期限内收楼，但成秀慧迟迟不办理收楼手续，也未向侨都公司提出异议，合同附件七补充协议第7条约定成秀慧未按侨都公司通知办理收楼手续的，视为从书面通知的收楼日期起房屋符合交房条件并已实际交付给成秀慧，由此产生的一切风险由成秀慧自行承担。（二）成秀慧所述与事实不符，有违契约精神。合同附件七补充协议第5条约定：规划等相关验收合格证明或认可文件的提供时间最迟在成秀慧收楼后一年。在此期间，成秀慧同意不得以侨都公司不符合交付标准为由而追究侨都公司责任。成秀慧起诉状中，关于房屋相关文件取得时间并无事实依据，与合同约定不符。
成秀慧二审辩称：同意原审判决，不同意侨都公司的上诉请求。补充协议第5条约定排除适用规划、消防、人防、环保等交楼条件，违反法律的强制性规定且排除成秀慧的主要权利，免除侨都公司的主要义务，也并未向成秀慧作特别提示，这样的格式条款违反《中华人民共和国合同法》第四十条的规定，属于无效条款。即使该条款有效，按照该补充协议的约定，在约定交楼日再加一年侨都公司仍然不具备上述交楼条件，仍需承担逾期交楼的责任。本案侨都公司明知其不具备交楼条件，不应当适用主合同第十六条关于异议期限的约定。
2015年8月19日，成秀慧向原审法院提起本案诉讼，请求判令：1、侨都公司向成秀慧支付延迟交楼违约金（按每日万分之五的标准，以总房款4955794元为本金，支付从2015年1月1日起至侨都公司具备约定交楼条件及房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表后实际交付房屋给成秀慧之日止，不以总房款的5%为限）；2、侨都公司支付契税148674元利息（利息从2014年6月21日起算，按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，计至付清上述款项之日）给成秀慧；3、本案诉讼费由侨都公司承担。
一审法院认定事实：2014年6月21日，成秀慧与侨都公司签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定成秀慧向侨都公司购买位于广州大道以东、珠江河以南、新市头村以北、赤岗涌以西地段的珠江帝景苑帝灏轩自编珠江帝景E7-1—E7-4栋艺洲路604号自编E7-4栋X层x房，房屋地址：广州市海珠区艺洲路604号（艺洲路604号自编E7-4栋）x房，总金额4955794元；（第十二条）交房条件：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件，满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件；（第十三条）侨都公司应当在2014年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付成秀慧使用，侨都公司向成秀慧交付房屋时，应当向成秀慧发出收楼通知书，侨都公司委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向成秀慧出示侨都公司出具的授权委托书；（第十四条）侨都公司如未能按本合同规定的期限交房，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过180日的，侨都公司应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向成秀慧支付违约金，本合同继续履行；（2）逾期超过180日后，成秀慧有权单方面解除合同；……成秀慧要求继续履行的，合同继续履行，侨都公司应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向成秀慧支付违约金；（第十五条）双方进行房屋验收交接时，侨都公司应当向成秀慧提供有关该商品房的下列资料：（略）。该合同附件七补充协议，约定：4、双方同意对合同第十二条调整为：该商品房项目工程竣工验收合格并取得勘察、设计、建设、监理、施工等五单位共同出具的《建设工程竣工验收报告》，满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件；5、双方同意对合同第十五条“房屋交付时的有关资料”调整为双方进行房屋验收交接时，侨都公司应当向成秀慧提供有关该商品房的《建设工程竣工验收报告》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《临时管理规约》或《管理规约》。规划、公安消防、人防、环保、建设部门出具的相关验收合格证明或认可（准许使用）文件的提供时间最迟在成秀慧收楼后一年（如成秀慧在合同约定交房期限之前收楼的，则从约定期限届满之日起算），在此期间，成秀慧同意不得以侨都公司不符合交付标准为由而追究侨都公司责任。若上述期限届满侨都公司仍不能提供的，自届满之日起产生的逾期交付责任由侨都公司承担；7、由于成秀慧原因，导致未能按期交付房屋的，双方同意按以下方式处理：成秀慧未按书面通知的交楼日期办理收楼手续的，视为从书面通知的收楼日期起该商品房符合交房条件并已实际交付成秀慧，由此产生的一切费用（包括但不限于物业管理费及公摊水、电费用）及风险由成秀慧承担。成秀慧应在约定交付期限届满前与侨都公司联系交付事宜，侨都公司此前已书面通知的，不再另行通知；10、因不可抗力或成秀慧逾期付款或市政规划改变、政府行为、公共垄断、突发性社会事件（如罢工、静坐、游行、示威）等原因及侨都公司不可避免或克服的异常地质状况，侨都公司不需书面通知成秀慧即可据实予以延期交房或办证；15、双方因违反本合同约定而产生的利息、赔偿款、补偿款及违约金数额合计最高不得超过总购房价的5%，但本补充协议另有约定的除外；19、本附件补充协议条款优先于合同其他条款；等。合同签订后，成秀慧依约向侨都公司支付了房款4955794元。
2014年6月21日，成秀慧向侨都公司支付了涉案房屋的契税148674元。
侨都公司为证明其主张，提交了如下证据：1、验收日期为2014年12月11日，工程为商业、住宅楼工程4幢（自编珠江帝景E7-1～E7-4），建设单位为侨都公司的《工程竣工验收报告（建筑工程）》；2、2014年10月15日的《广州市燃气输配及应用工程（交工验收证书）》；3、送电日期为2014年7月15日的《客户受电工程竣工检验意见书》；4、2014年10月22日的《通邮申请表》；5、交付使用时间为2014年12月31日的《住宅质量保证书》；6、填发日期为2014年10月30日的《住宅使用说明书》；7、《业主临时管理规约》；8、《建设工程质量监督报告》；9、2014年12月12日的《建设工程消防验收意见书》；10、2014年12月15日的《人防工程专项竣工验收备案意见书》。证据1-10证明侨都公司依约完成房屋建设，取得合同约定相关验收合格文件，涉案房屋符合合同约定房屋交付条件；11、2010年3月31日的《市政府工作会议纪要》（穗府会纪（2010）78号）；12、2015年1月9日的《广州市城乡建设委员会关于珠江帝景住宅小区公建配套建设问题协调会议的纪要》（穗建路侨纪（2015）6号）；13、2015年4月7日的《关于海珠区珠江帝景苑规划验收问题的会议纪要》（穗府会纪（2015）84号）。证据11-13证明因规划调整、政府行为导致规划验收未完成；14、交楼通知书快递单、妥投证明，显示侨都公司于2014年12月15日向成秀慧邮寄交楼通知书，该邮件为他人签收，证明侨都公司已通知成秀慧收楼。
成秀慧的质证意见：对证据1-3的真实性、合法性没有异议，对关联性有异议，证据2反映的不是所有的交楼条件；对证据4-7的真实性、合法性没有异议，对关联性不予确认，质证意见与证据2一致；对证据8的真实性没有异议，对关联性不予确认，工程竣工验收情况中反映有好几项没有通过验收：环保、规划、档案，故不符合竣工验收的条件，说明侨都公司没有通过涉案房屋验收，按照侨都公司填写的施工质量验收时间是2014年12月23日，该时间离交楼日期只有8天，短短8天中侨都公司按照正常途径是无法办齐规划、环保等验收的；对证据9、10的真实性、合法性没有异议，对关联性不予确认，该文件不是全部文件，而且该日期离交楼日期只有两个星期，无法办齐相关验收；对证据11-13的真实性不予确认，证据11最后一页分送部分中有侨都公司的名字，证明侨都公司有份文件的原件，侨都公司没有出示原件，责任在侨都公司，故不确认真实性。另也不确认该证据的关联性，理由：1、该文件印发的时间是2010年3月31日，而成秀慧与侨都公司签订合同的时间是2014年6月21日，两者相差4年多，也就是说在签订合同前侨都公司已知道该文件所涉及的工程的进度及情况，故该工程也与成秀慧无关，不属于合同约定的规划变更的免责情形。2、侨都公司在签订合同前没有向成秀慧披露规划可能有改变。3、最终其也没有看到市政规划改变的文件。4、文件涉及的项目，公交站调整到另外的楼盘，垃圾压缩站等也调走了，调整的部分都是对侨都公司有利的。5、文件中涉及的调整的供电配套不是涉案小区的，与成秀慧及涉案房屋所在楼宇无关。综上所述，证明以上内容不属于合同约定的免责事项。证据12发布时间是2015年1月9日，该日期已经在约定的交楼日期之后，当事人延迟履行后发生不可抗力的不能免除责任。侨都公司并无举证其总公司合生创展公司已完成了开设监控帐户，存入公建配套设施建设费用，故侨都公司不能说迟延通过验收的责任是由于政府行为造成的。因此证据11-13，侨都公司没有证明该规划的变更与侨都公司迟延通过验收之间存在因果关系；对证据14的真实性、合法性、关联性没有异议，交楼通知书其已收到。
一审庭审中，成秀慧、侨都公司均确认成秀慧已于2015年12月31日接收涉案房屋，侨都公司于2015年9月10日退还契税148674元给成秀慧。鉴此，成秀慧明确其诉讼请求如下：第1项要求侨都公司支付迟延交楼违约金的截止日期为2015年12月31日，第2项要求侨都公司支付契税利息的截止日期为2015年9月10日。侨都公司表示双方协商为了方便以后办理房产证，故在签订合同时由其代收代缴成秀慧应缴纳的契税。另外，成秀慧、侨都公司双方确认涉案楼宇尚未取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。
一审法院认为：成秀慧与侨都公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》是双方当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律、法规的强制性规定，是合法有效的合同，当事人均应切实履行。
上述合同约定，侨都公司应当在2014年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付成秀慧使用。本案中，侨都公司确认涉案楼宇规划验收尚未完成,应视为不具备交楼条件，现双方当事人均确认成秀慧于2015年12月31日收楼，故侨都公司应承担2015年1月1日至2015年12月31日期间迟延交楼的违约责任，成秀慧要求侨都公司支付该期间的延迟交楼违约金（每日按总房款的万分之五的标准计算）的请求符合合同约定，予以支持，但违约金总额应以总房款的5%为限。成秀慧要求违约金不以总房款的5%为限的请求，不符合合同约定，不予支持。侨都公司关于为了方便以后办理房产证，故双方约定在签订合同时由侨都公司代收成秀慧应缴纳的契税的陈述符合预售房屋的一般交易习惯，而成秀慧提交的证据不足以证实侨都公司恶意占有该契税，且实际上侨都公司已将该契税退还给成秀慧，故成秀慧要求侨都公司向其支付该契税利息的请求，缺乏依据，不予支持。
据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，于2016年5月27日作出如下判决：一、被告广州珠江侨都房地产有限公司在本判决生效之日起十日内，向原告成秀慧支付从2015年1月1日起至2015年12月31日止的延迟交楼违约金（每日按总房价款4955794元的万分之五的标准计算，总额以4955794元的5%为限）；二、驳回原告的其余诉讼请求。本案受理费5172元，由原告负担155元，被告负担5017元。
成秀慧、侨都公司对一审法院查明事实均没有异议，本院予以确认。二审庭询结束前及本院指定期限内，当事人没有提交新证据。
二审庭询后，侨都公司超过本院指定的举证期限，于2016年9月1日向本院提交发证日期为2016年1月5日的《建设工程规划验收合格证》复印件，并提交书面意见表示：侨都公司一审中提交的证据11、12及13，证明因政府规划调整，导致珠江帝景项目变电站、公交站、垃圾压缩站、煤气抢修站等公建配套设施建设问题迟迟不能落实，经广州市政府、广州市城乡建设委员会等相关职能部门与侨都公司多次协调研究后，于2016年1月5日核发珠江帝景某E7栋《建设工程规划验收合格证》。
本院认为，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百二十三条的规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。本案二审的争议焦点在于侨都公司应否承担逾期交楼违约责任。对此，认定如下：
根据涉案《广州市商品房买卖合同（预售）》的约定，侨都公司应于2014年12月31日将涉案房屋交付成秀慧使用。该合同第十二条约定的交房条件为：“该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件，满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。”虽然该合同补充协议第4条对合同第十二条作出调整，但并不能据此排除涉及建设工程竣工验收、规划、公安消防、永久供水供电等的法定交房条件，补充协议第5条的约定亦显示侨都公司仍负有提供规划、公安消防、人防、环保、建设部门出具的相关验收合格证明或认可（准许使用）文件的义务。侨都公司作为开发商以补充协议的方式排除或“延迟一年提供”涉及规划、永久供水供电等的交房条件或“相关验收合格证明或认可（准许使用）文件”，明显与其提供具备规划、公安消防、永久供水供电等法定交房条件房屋的基本义务相悖，不能满足商品房交付买受人所必须具备的基本居住要求；该公司上诉虽提出“已于2016年1月5日取得《建设工程规划验收合格证》”，但根据本案查明的事实，涉案楼宇在2015年12月31日尚未完成规划验收、未取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；故该公司上诉主张“涉案房屋于合同约定交楼日期前已符合合同约定交付条件”，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。
侨都公司在涉案房屋尚不具备交付条件的情况下，向买受人发出的收楼通知书，并不能约束买受人，买受人有权拒绝收楼。侨都公司上诉主张“根据补充协议的约定视为从书面通知的收楼日期起房屋符合交房条件并已实际交房给成秀慧”，本院不予采纳。
鉴于侨都公司一审中确认涉案楼宇规划验收尚未完成，亦未能充分举证证明“政府规划调整导致规划验收迟延”且该迟延属其无法预见、不可避免或克服的情形，一审法院认定侨都公司未能按照合同约定的期限将符合条件的房屋交付给成秀慧，应承担2015年1月1日起至2015年12月31日止的延迟交楼违约金，并无不当。侨都公司上诉不同意承担该期间迟延交楼违约金，理据不足，本院不予支持。
侨都公司于二审庭询后提交上述《建设工程规划验收合格证》复印件，超过本院指定的举证期限，且不足以影响本案事实认定及实体处理，本院不予采纳。
综上所述，侨都公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审受理费5017元，由上诉人广州珠江侨都房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 万力平
审判员 李 静
审判员 郑怀勇
二〇一六年十一月二日
书记员 林宝嘉
游瑞娜