北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）京0105民初43258号
原告北京盘古氏投资有限公司，住所地北京市朝阳区北四环中路27号A座写字楼37号。
法定代表人马成，执行董事。
委托代理人刘欣，女，1988年1月10日出生，汉族，北京盘古氏投资有限公司职员。
委托代理人白旭丰，北京凯基律师事务所律师。
被告深圳市金凤凰家具集团有限公司，住所地深圳市龙岗区龙岗镇同乐工业区深汕公路576号。
法定代表人骆小洪，董事长。
委托代理人张林，广东诚公律师事务所律师。
委托代理人黄桂敏，广东诚公律师事务所律师。
原告北京盘古氏投资有限公司（以下简称盘古氏公司）与被告深圳市金凤凰家具集团有限公司（以下简称金凤凰公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李增辉担任审判长，与人民陪审员席久义、陈恺组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告盘古氏公司的委托代理人刘欣、白旭丰，被告金凤凰公司的委托代理人张林到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。
原告盘古氏公司起诉称：2014年7月16日，盘古氏公司与金凤凰公司签订《装饰饰面、固装家具采购安装合同》，约定由金凤凰公司负责后海四合院的装饰饰面、固装家具的深化设计、供货、安装及质保，总价款为3260万元，计划完工日期为2015年1月15日。合同履行过程中，金凤凰公司屡次、大量出现严重质量问题，例如木地板存在严重色差、虫眼、死结、黑线、贴面不规范，不锈钢饰条严重脱色，货物及安装与图纸严重不符等。上述质量问题反复出现，金凤凰公司至今未能整修完毕，部分问题明确拒绝维修和更换，严重影响工期。对于其中某些严重质量问题，金凤凰公司明确拒绝维修和更换。在合同履行过程中，金凤凰公司还存在工期严重逾期、生产及安装质量不合格及违法分包等情形，致使合同目的无法实现，已构成根本违约，应支付违约金。盘古氏公司还存在拒绝采购进口五金件、拒不提供安装义务，发货时故意漏发个别饰面板或配件，在每批次货物报价中对已包含的部分材料重复要价等违约行为。此外，金凤凰公司应退还盘古氏公司多支付的合同货款，并赔偿合同履行中造成的损失。现盘古氏公司诉至法院，要求判令金凤凰公司支付逾期履行合同、违反合同义务及附件四规定以及违法分包的违约金3390400元（包括工期迟延违约金1760400元、违约分包违约金163万元），要求判令金凤凰公司退还多支付货款1956472.43元以及利息，要求判令金凤凰公司赔偿损失5704384元，诉讼费由金凤凰公司承担。
被告金凤凰公司答辩称：第一、盘古氏公司恶意隐瞒金凤凰公司先行起诉的事实。第二、盘古氏公司诉请内容与事实严重不符。关于工期延误的问题，双方签订合同后，金凤凰公司要求盘古氏公司出具项目所有权证书、项目报建合法手续、建筑物消防合格证书等，但盘古氏公司至今不能提供。盘古氏公司项目部人员不敢承担责任，迟迟不在节点设计图、固装家具深化图纸上签字，严重影响后续深化设计，金凤凰公司只能按照国际及行业标准生产。盘古氏公司未能完成现场装修、水电、空调、消防、石材、吊顶、基层板等条件，导致金凤凰公司无法按照合同规定时间进入现场，严重影响生产与安装。盘古氏公司供应的试装五金件、布艺等均严重迟延到货。第三、关于木地板质量问题，金凤凰公司已经按照国内最高木地板标准，为盘古氏公司制作、安装，但盘古氏公司却过分苛刻要求实木地板达到橡木地板的标准，根本不属于品质问题，请求法院依法委托权威鉴定机构进行鉴定。第四、关于分包问题，金凤凰公司在生产过程中需要采购的部分配件，包括木地板基材、防火金属门等，都属于正常生产范围内的责任，为正常履行合同范畴，不存在擅自分包问题。第五、金凤凰公司已发送货物价值19357128.75元，盘古氏公司仅支付14049221.81元，尚拖欠货款1843520.47元，根本不存在多支付货款的问题。综上，请求驳回盘古氏公司的诉讼请求。
经审理查明：2014年7月16日，盘古氏公司作为甲方与乙方金凤凰公司签订《装饰饰面、固装家具采购安装合同》，约定：金凤凰公司向盘古氏公司提供装饰饰面、固装家具的深化设计、供货、安装及质保等，总价款为3260万元，合同价款为附件一范围内一次性包死价格，对应工程量为附件三中施工图纸数量；金凤凰公司应根据盘古氏要求（包括但不限于封存样品、技术资料图纸、现场尺寸等）提供货物或进行标的生产；竣工验收完成日期为2015年1月15日，如有调整以盘古氏公司书面通知为准；每批货物成品生产加工完毕，以书面形式通知甲方，甲方指派专人到乙方工厂验收，验收合格并核实数量后，甲方出具验收合格后的5个工作日内甲方支付该批次产品总额的50%作为发货款，该批次产品运送至项目施工地点现场，经甲方验收通过并出具验收合格报告后5个工作日内，甲方支付该批次合格产品的25%到货款，每批货物安装完毕，经甲方安装验收合格并出具安装验收合格报告后5日内，甲方向乙方支付该批货物价款的10%为安装进度款，所有乙方货物安装完毕，甲方竣工验收合格并出具竣工验收合格报告，且项目整体完工所有资料审查合格移交完毕，结算审核完成后5个工作日支付至结算价款的95%为项目整体验收竣工款，整体验收最迟期限为本项目整体完工20日内，超过此期限还未验收，乙方视为验收合格，甲方按合同支付至合同结算价款的95%，剩余合同结算价款的5%作为质保金；乙方应根据甲方要求（包括但不限于甲方封存样品、技术资料图纸、现场尺寸等）提供货物或进行标的生产，乙方保证提供的合同标的与合同要求或其标示的品质、等级、款式、成分、数量、生产厂家及其他内容完全相符，不存在任何虚假标示或宣传，不存在贴牌生产，乙方提供的合同标的应符合现行的的国家、地方及行业标准，乙方保证具备生产、安装本合同标的的资格及资质，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下义务分包或转包；本工程竣工验收完成日期为2015年1月15日，如有工期调整以甲方书面通知为准；货物生产完毕3日内，乙方应书面通知甲方进行出厂验收，如因乙方延迟通知，由此引起的一切后果损失应由乙方负责，经甲方确认乙方所生产的货物符合合同约定，能够交运的，由甲方签署书面出厂验收合格报告，如乙方所生产的货物不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应当在甲方要求时间内整改完毕；货物到达现场，乙方在接到甲方通知后应及时一起根据运单和装箱单对货物包装、外观及件数进行清点，根据出厂验收结果查验到达现场的货物是否与出厂验收合格货物一致，进场验收不合格的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货要求重做、修理直至解除合同，进场验收合格的，由双方在进场验收合格报告中签字，乙方获得进场验收合格报告后方可进行安装施工；乙方完成全部供货并安装完毕通过自检，其质量等级达到合同约定的质量等级，资料齐全且符合本合同要求，且项目完工，即可向甲方申报竣工验收，标的与合同约定相符且安装施工合格，且乙方移交全部资料的，甲方应出具竣工验收合格报告，甲方若发现收到的货物不符合合同名称、品牌、生产厂家、规格、数量、质量要求的约定，或存在其他表面瑕疵，或不符合合同附件的规定，或安装施工不符合合同约定，或未按照合同约定完整提供各项资料等，甲方有权于验收后7日内提出书面异议；质量保证期自项目验收合格甲方出具竣工验收合格报告之日起算，期限为1年；未经甲方书面同意，乙方不得将合同进行转包或分包，经甲方事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成；乙方无故违反每阶段工期（包括但不限于逾期交货、逾期提供安装服务等），乙方应按日支付违约金，计算方式为逾期对应的该批次货物合同价款0.1‰，但违约金总额不超过合同总价款10%，乙方违反合同约定，在未取得甲方书面同意情况下将合同义务非法转包或分包的，乙方应按合同价款的5%承担违约金，乙方未按附件四进行安装施工的，按照附件四的规定承担违约金。合同后附附件。
合同签订后，金凤凰公司向盘古氏公司指定地点供货并进行安装，合同履行过程中，双方针对供货金额、供货质量、供货期限均出现争议，故合同已经终止履行。
诉讼中，盘古氏公司提供了多份质量问题函件及照片、多份工期延期函件以及其他各种函件，证明金凤凰公司所供货物存在严重质量问题，工期严重逾期，还存在违约分包。
关于质量问题，2015年7月14日，盘古氏公司向金凤凰公司发送《关于四合院固定家具及木饰面基层板品牌更换事宜函件》，载明2015年初所送成品样板中的基层板已存在开裂、脱层等现象，要求于2015年7月17日前更换符合合同要求的基层板并提供质量合格文件，函件后附照片。2015年9月6日，金凤凰公司向盘古氏公司出具《承诺函》，载明建议使用同益牌胶水，承诺使用此产品如产生不良后果所产生费用和责任自己承担。2016年3月23日，盘古氏公司向金凤凰公司发送《关于贵司供货、安装存在严重质量问题的事宜函件》，载明了16项供货、安装中存在的质量问题。
其中关于工期延期，2015年6月10日，金凤凰公司向盘古氏公司发送函件，载明：鉴于该工程项目现场情况复杂，其中既有贵公司及我公司的原因，也有交叉作业的其他施工单位原因，多方综合因素导致工程进展缓慢，工期顺延5个月，在此深表歉意，请贵司本着客观公正态度免除我公司延期责任；特向贵司申请给与我公司该项目工期顺延至2016年1月1日。2015年9月7日，金凤凰公司向盘古氏公司发送函件，载明：我司接到公函后立即组织人员认真分析进度滞后原因，调整施工进度计划，争取在后续进度中把之前滞后的工期抢回来。2015年12月17日，金凤凰公司向盘古氏公司发送函件，载明：鉴于项目现场情况复杂，施工困难程度大，存在多方交叉作业，同时项目所需材料、工艺、施工的标准要求高，配合环节的确认周期太长，以及甲供材料的延期等特殊情况，为此特请同意我司该项目工期顺延至2016年5月31日。2016年3月25日，盘古氏公司向金凤凰公司发送《关于四合院工期延误事宜函件》，载明：至本函发出之日，贵司按照合同约定尚有近三分之一约定装饰饰面、固定家具未供货，且已供货的成品质量和安装质量也存在诸多问题，导致项目约定的工期延误了十四个月之久，导致整个项目完工遥遥无期，请贵司明确上述延误涉及的违约行为，并承担工期延误的违约责任。
关于违约分包，2016年3月25日，盘古氏公司向金凤凰公司发送《关于四合院项目违约分包事宜函件》，载明经我司初步了解得知，贵司存在严重的违约分包行为，且因贵司的分包行为，不仅造成项目工期延误，导致供货质量不合格，还给我司造成巨额经济损失。诉讼中，盘古氏公司还提交了金凤凰公司与唐云尚境（北京）装饰设计有限公司签订的《建设工程设计合同》，双方为发包人及设计人，工程名称为北京后海北沿中式会所固装图纸深化。
金凤凰公司对上述盘古氏公司所述的违约行为及证据均不予认可，并称逾期交货原因是因为不具备深化设计的条件，图纸最晚签字时间2015年12月29日可以证明，质量瑕疵的异议均予否认，盘古氏公司所交协议不属于禁止分包和转包的范围，盘古氏公司自行采购的损失不在合同内容中。为此，金凤凰公司提供了改造项目施工图、节点图纸、深化生产图、五金到货清单、布艺到货清单、照片等，证明盘古氏公司项目部职员迟延签字、不签字，迟延提供配料，导致严重影响金凤凰公司工期。
诉讼中，盘古氏公司、金凤凰公司均认可盘古氏公司已付款14049221.81元，但因在合同履行过程中无双方确认的供货清单、验收清单等，故双方核对已供货金额未能达成一致，盘古氏公司经审计认为已供货价值12092749.38元，故多付货款1956472元，而金凤凰公司认为已供货价值19357128.75元。
另查明，2016年6月15日，金凤凰公司将盘古氏公司起诉至本院，要求判令继续履行合同，接收最后一批定制产品并支付拖欠货款以及违约金，现案件正在审理中。
上述事实，有盘古氏公司提交的《装饰饰面、固装家具采购安装合同》、函件、对账清单、各项损失计算表、损失凭证，有金凤凰公司提交的改造项目施工图、节点图纸、深化生产图、五金到货清单、布艺到货清单、照片及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：盘古氏公司与金凤凰公司签订的《装饰饰面、固装家具采购安装合同》，系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。因双方针对已供货金额持有分歧，金凤凰公司另案起诉盘古氏公司主张继续履行合同、接收定制产品并支付拖欠货款，而双方在另案中亦各自提交了供货凭证以及货款审计证明，故本案中对已供货款金额不再作出认定，以另案查明及认定为准，对盘古氏公司主张的退还多支付货款，本案中不作处理。本案争议焦点在于金凤凰公司在履行合同过程中是否存在质量问题、工期迟延、违约分包，是否应因此承担违约责任。
关于质量问题，盘古氏公司仅提交了三份函件，分别为《关于四合院固定家具及木饰面基层板品牌更换事宜函件》、《承诺函》、《关于贵司供货、安装存在严重质量问题的事宜函件》，其中第一份函件提及的基层板开裂脱层仅系部分现象，盘古氏公司已要求进行更换，从后续函件未再提及基层板事宜判断，金凤凰公司应已完成更换工作，盘古氏公司对此应无异议，第二份函件仅提及了胶水更换事宜，并未涉及质量问题，第三份函件虽然提及了16项质量问题，但主要集中于色差、虫眼、黑线、凹陷、颜色不符、油漆、脱皮等问题，且该函件系单方函件，未有对方回复，金凤凰公司对此均予以否认，双方在合同条款中约定了较为完善的出厂验收、进场验收等环节，但盘古氏公司未再提供其他证据佐证验收中发现的质量问题，故因证据不足，本院对此不予采信。
关于工期延期，合同约定的原竣工验收日期为2015年1月15日，但是直至2015年12月17日函件仍要求将工期顺延至2016年5月31日，上述期限远远超出原合同约定日期。考虑到涉案施工项目为装饰饰面、固装家具，需在一定装修基础上进行，涉及到多方同时施工交叉作业，影响工期因素较为多元，并非单一因素导致工期拖延。同时，根据金凤凰公司提供的的节点图纸、深化生产图等，亦可以佐证盘古氏公司签字确认时间较晚，工期拖延存有盘古氏公司自身因素。合同履行过程中，金凤凰公司先后向盘古氏公司发送多份函件，其中2015年6月10日函件认可既有盘古氏公司也有金凤凰公司的原因，2015年9月7日函件认可组织人员分析进度滞后原因，抢回滞后工期，上述函件内容均有金凤凰公司自认延期滞后，不能否认工期延期存有金凤凰公司自身原因，该行为已构成违约，金凤凰公司应因此承担相应违约责任。合同约定了逾期交货安装的违约金计算标准，同时还约定该标准总额不超过合同总价款10%，现本院依据公平原则，同时考虑违约程度、违约性质、实际损失情况，对盘古氏公司主张的该项违约金金额予以调整，调整后金额为440100元。
关于违约分包，盘古氏公司提交了金凤凰公司与案外人签订的《建设工程设计合同》，工程名称为北京后海北沿中式会所固装图纸深化，金凤凰公司虽称所交协议不属于禁止分包和转包的范围，但是未有证据证明曾经过盘古氏公司书面同意，故该行为已构成违约，金凤凰公司应因此承担相应违约责任。合同约定了合同义务非法转包或分包应按合同价款的5%承担违约金，现本院依据公平原则，同时考虑实际损失情况，对盘古氏公司主张的该项违约金金额予以调整，调整后金额为407500元。因本院认定盘古氏公司主张的质量问题违约行为证据不足，故盘古氏公司主张相应赔偿损失，本院不予支持，同时本院根据合同约定及法律规定已对工期迟延、违约分包违约金予以认定和调整，故盘古氏公司另行在违约金之外主张的相应损失，本院亦不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告深圳市金凤凰家具集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告北京盘古氏投资有限公司工期迟延违约金四十四万零一百元、违约分包违约金四十万七千五百元；
二、驳回原告北京盘古氏投资有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费八万九千零二十二元，由原告北京盘古氏投资有限公司负担七万六千四百二十二元（已交纳），由被告深圳市金凤凰家具集团有限公司负担一万二千六百元（于判决生效后七日内缴纳）。
如不服本判决，可在判决书送达后十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 李增辉
人民陪审员 席久义
人民陪审员 陈 恺
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 张 琦