江苏省常州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）常民终字第126号
上诉人（原审被告）江苏中嘉建设工程有限公司，住所地徐州市丰县大同路12号。
法定代表人刘本涛，该公司总经理。
委托代理人吴雷，江苏常联律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）常州光亚房产开发有限公司，住所地常州市新北区罗溪镇塑化路25-1号。
法定代表人周文玉，该公司董事长。
委托代理人朱鸣晖，系该公司副总经理。
委托代理人薛春洪，系该公司员工。
上诉人江苏中嘉建设工程有限公司（以下简称中嘉公司）因与被上诉人常州光亚房地产开发有限公司（以下简称光亚公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服常州市新北区人民法院（2014）新民初字第957号民事判决，向本院提起上诉，本案受理后依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。
原审情况：
光亚公司诉称，2013年7月20日、8月5日，光亚公司、中嘉公司分别签订施工合同，由中嘉公司对光亚公司的江苏万商商贸城的土建、水电、市政、给排水网等进行施工。光亚公司按约付款，中嘉公司却自2014年1月6日停工，光亚公司书面催告中嘉公司要求尽快施工，但中嘉公司置之不理。现起诉要求判令：1、解除光亚公司与中嘉公司于2013年7月20日签订的施工合同；2、解除光亚公司与中嘉公司于2013年8月5日签订的施工合同；3、对上述施工合同对应的工程量进行鉴定，由光亚公司、中嘉公司按实际工程量进行工程结算；4、中嘉公司向光亚公司支付逾期交付违约金；5、中嘉公司承担本案诉讼费用。
中嘉公司辩称，双方签订的施工合同合法有效，是双方真实意思表示，光亚公司方在没有法定理由的情况下，不可以解除本合同。逾期交付的原因是首先光亚公司违约在先，没有及时提供符合施工的条件，并且在合同约定的付款时间没有及时付款，所以造成工程延误的责任不在中嘉公司。
原审经审理查明，2013年7月20日，光亚公司、中嘉公司签订施工合同一份，由中嘉公司对光亚公司的江苏万商商贸城2.2期1#、2#、3#库工程量清单及图纸范围内的土建、水电等进行施工，工程包干价为407万元，第一栋库基础施工至±0.00后支付合同总价的20%，第二栋库基础施工至±0.00后支付合同总价的20%，第三栋库基础施工至±0.00后支付合同总价的10%，施工结束并验收合格后支付合同总价的10%…；开工时间暂定2013年7月20日，总合同工期为日历天165天。后光亚公司、中嘉公司又签订施工合同一份，由中嘉公司对光亚公司的江苏万商商贸城2.2期1#、2#、3#库的外围市政、给排水管网等进行施工，合同总价为280万元，按实审计结算；签订合同一周内支付20万元，每月工程量于次月中旬结算，工程款按实际完成工程量的70%结算，工程完工并验收合格后付款至合同总价的80%…；开工时间暂定2013年8月5日，合同工期：3#以北道路及相应管线12月30日前完成交付使用，其余道路及相应管线于2014年1月20日前完成。2014年1月23日，光亚公司向中嘉公司发出催告函，言明：贵公司（中嘉公司）应于最迟2014年元月20日完成全部工程，但贵公司至今未能完成。并且现场工地自2014年元月6日起一直处于停工状态，已严重违反合同约定，请贵公司收到此函后，两个工作日内安排人员恢复施工，并加紧施工进度，确保上述工程尽快完工。若贵公司对本函置之不理，我公司将行使合同解除权，解除上述施工合同。2014年4月15日，光亚公司向中嘉公司发出“解除合同通知”：解除双方签订的两份施工合同。
原审另查明，光亚公司在中嘉公司施工期间，共向中嘉公司支付工程款1864760元。经评估，中嘉公司实际已完成工程量总价为2893883.86元，其中土建、水电项目部分完成工程量价款为1884282.55元，外围市政、给排水管网项目部分完成工程量价款为1009601.31元。
在原审审理中，光亚公司撤回第三、第四项诉讼请求，原审法院已裁定予以准许。
上述事实，有施工合同、通知、评估报告及当事人当庭陈述等证据证实。
原审法院认为，光亚公司、中嘉公司双方签订的两份施工合同，系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应遵照执行。根据合同约定，中嘉公司最迟应于2014年1月20日将承建工程施工完毕，但经光亚公司催告仍未能正常施工，实际处于停工状态，中嘉公司以其行为表明不履行合同主要义务，故光亚公司通知中嘉公司解除合同于法有据，光亚公司要求解除与中嘉公司签订的施工合同的诉讼请求，法院应予以支持。根据合同关于工程款支付的约定，以及中嘉公司实际完成工程量总价的评估结果，光亚公司并不存在未按约支付工程款的行为；中嘉公司对其所称“光亚公司没有及时提供符合施工的条件，未按约支付工程款，已违约在先”的意见亦未提交充分证据予以证明，故对中嘉公司上述意见，法院不予采信。据此，原审法院遂依照《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，作出如下判决：解除光亚公司与中嘉公司签订的开工日期分别为2013年7月20日、2013年8月5日的两份施工合同。案件受理费64548元，由中嘉公司负担。
上诉人中嘉公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求：撤销原审判决，并依法改判被上诉人继续履行合同，并支付拖欠的工程款；本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：原审判决认定事实不清、适用法律错误。一、事实部分：上诉人并未违反合同约定，而是由于被上诉人的多种违约行为导致上诉人无法进行正常施工。1、被上诉人未按约定向上诉人支付工程款。原审中光亚公司提交的收款收据与实际应付金额不吻合，对此上诉人针对收款收据提交了书面的答辩质证意见，但原审判决完全回避了这一事实。该事实在原审判决书中只字未提。2、上诉人在原审过程中提交了一份常州市新北区建设工程质量安全监督站的桩基验收报告，证明该工程桩基验收时间为2013年11月26日。在此之前，上诉人在被上诉人桩基未验收情况下是无法开始施工的，而且到目前为止，被上诉人相关施工许可手续尚未完备。上诉人在符合施工条件的情况下，立即组织人员加班加点进行施工，但被上诉人反将自身违约责任转移给上诉人，虚构事实，毫无诚信。3、被上诉人2014年1月23日向上诉人发出的催告函完全是为了解除合同，拖延支付工程款而有意为之。正常付款的情况对于施工方而言是不会无理由停工的。上诉人年底要支付供应商应付款及农民工工资，在2014年1月6日，上诉人应被上诉人要求，开具了工程款增值税发票，但被上诉人始终未支付，而后被上诉人向上诉人发出解除合同的催告函，上诉人在回函中要求被上诉人按合同支付工程款，被上诉人毫不理会。二、法律适用部分：原审判决依合同法94条判决解除合同没有依据。目前的事实是被上诉人为了延迟履行义务而提出解除合同的诉请，被上诉人并不存在给付不能的情形。上诉人坚持要求继续履行该合同，原审法院没有查清事实就草率的作出解除合同的判决，而且并未对解除合同后的相关事项进行处理。本案所争议的工程在原审过程中，由被上诉人主动提出进行了工程量的评估，而且被上诉人也将该鉴定评估报告作为证据使用，即使合同解除，也就对实际完成的工程量进行结算。综上所述，原审判决回避主要事实，将违约责任毫无理由的强加于上诉人，解除合同更是没有法律依据，请求二审法院依法撤销并改判。
被上诉人光亚公司二审答辩称，我方是根据合同付款的，没有违约，不存在拖欠工程款的事情。桩基验收不影响其他工作的进行。关于相关施工手续问题，根据常州市建设局的规定，外地施工企业进常施工必须办理信用登记，中嘉公司在与我方签订合同之后一直未办理信用登记，造成施工手续无法正常办理。原审的时候我方只是请求解除合同，并未涉及到实际完成的工程量结算问题。
二审中，双方均未提交新的证据。双方对原审业已查明的事实无异议，本院依法予以确认。
二审另查明，双方签订的建设工程施工合同中对工程款的支付作出如下约定：由乙方（中嘉公司）提出付款申请，经甲方（光亚公司）工程部复核后，乙方开出符合规定的税务发票，由甲方按付款流程支付。根据双方提供的证据，光亚公司从2013年8月14日起至2014年1月28日陆续向中嘉公司支付工程款。二审中，中嘉公司陈述，其不能区分收到的工程是哪份合同的工程款，而光亚公司则称按第一份合同（即2013年7月20日的合同）的约定进行了付款，其余是付的2013年8月27日合同的工程款。双方均认可，该工程尚未取得建设工程施工许可证。
本院认为，本案的争议焦点是双方签订的两份建设工程施工合同是否解除的问题。被上诉人在诉讼前已经不再支付工程款，在诉讼中也明确表明不再履行支付工程款的义务，即明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，符合法律规定的合同解除条件，且本案中上诉人实际处于停工状态，不再继续履行合同。双方一致承认涉案工程尚未取得建设工程施工许可证，故上诉人继续履行进场施工有违相关管理部门对建设行业的管理规范。故原审认定合同解除，于法有据，本院予以支持。至于何方违约的问题，原审就光亚公司在中嘉公司施工期间共向中嘉公司支付工程款总额的情况进行了审查，但并未查明光亚公司支付工程款是否符合双方合同约定，是否存在延迟付款、造成延迟付款的原因等事实，因此原审认定“光亚公司并不存在未按约支付工程款的行为”依据不足。关于法律适用问题，原审法院适用的合同解除理由包含在《合同法》第九十四条规定之内，故上诉人的此点上诉理由依据不足。被上诉人在原审中的诉讼请求仅限于解除双方签订的两份建设工程施工合同，至于涉案工程的后续纠纷，双方可另行诉讼解决，并不影响双方当事人的合法权益。综上，原审判决结果正确，本院依法予以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
上诉案件受理费64548元，由上诉人江苏中嘉建设工程有限公司公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 卢云云
代理审判员 刘岳庆
代理审判员 张 玺
二〇一五年四月十六日
书 记 员 汪芫朗