西安市雁塔区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）陕0113民初3470号
原告：杨文，女，汉族，1987年7月1日出生，住湖北省随州市曾都区。
原告：施浩，男，汉族，1982年8月2日出生，住河南省南阳市宛城区。
委托代理人：高南，陕西兴正律师事务所律师。
被告：陕西金泰恒业西城置业有限公司。住所地：西安市高新区科技七路延伸段**号（临时号）金泰新理城售楼部*楼。
法定代表人：马亚鹏，该公司董事长。
委托代理人：祁厚玉，陕西永嘉信律师事务所律师。
委托代理人：陈宁，陕西永嘉信律师事务所律师。
原告杨文、施浩诉被告陕西金泰恒业西城置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告杨文、施浩的委托代理人高南，被告陕西金泰恒业西城置业有限公司的委托代理人祁厚玉及陈宁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2013年7月11日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，由原告购买被告开发的位于西安市高新区丈八四路与西户公路十字西北角金泰新理城小区第16幢3单元11层31103号商品房一套，合同总价款为736130元(实际价款为726134元)，合同约定的交付时间为2014年9月30日。在实际交付过程中，原告发现被告所交付的涉案房屋未取得竣工验收备案表，同时被告将缴纳物业费作为收房的强制性条件，原告在多次索要无果的情况下不得已签字收房并缴纳物业费，但原告随后发现涉案房屋竟然连生活所必需的天然气管道都未安装到位，严重影响了日后的生活。另外，被告售楼人员在原告购房时曾告知原告业主子女可以进入高新四小、高新五小及陕西师范大学金泰假日花城小学就读，其售楼中心显著位置放置有相关宣传板，项目网页上亦有宣传，原告同时还被告知小区内在2016年9月底将建成一所双语幼儿园。基于被告上述承诺，原告主要考虑到孩子将来的教育问题才购买了涉案房屋，但现在原告才被告知被告上述承诺均无法实现，并且被告在合同中承诺的市政热水也未实现，同时由于消防验收问题，小区原部分绿化亦被拓宽为道路，且合同约定的交付房地产权属证书的时间已到期。现原告诉至法院，请求判令：1、被告向原告支付违约交房违约金34709元；2、被告向原告支付因天然气未通违约金3631元；3、被告向原告支付因幼儿园、学校问题产生的精神损害抚慰金50000元；4、被告免收其取得竣工验收备案表之日前的物业费，并将强制收取的物业费自该日起顺延；5、被告向原告支付逾期交付房地产权属证书的违约金3631元；6、本案诉讼费由被告承担。
被告辩称，1、合同约定的交房时间为2014年9月30日前，交房条件为商品房经验收合格，而被告在涉案房屋竣工后，已组织勘察、设计、监理及施工单位完成了验收，并于2014年9月18日验收合格，完全符合约定的交付条件，原告亦于2014年9月28日办理了收房手续，故原告诉请的违约交房违约金不能成立；2、根据合同约定，被告应将天然气室内管道安装入户，但天然气的开通并非答辩人的合同义务，被告交房时已将天然气管道安装入户，不存在违约；3、精神损害抚慰金属于侵权法律关系范畴，本案原、被告之间的合同关系不存在精神损害赔偿责任，原告关于精神损害抚慰金的诉请不能成立；4、根据合同附件六第6.6条“买受人同意在办理入住手续前，先行办理前期物业管理手续，遵守物业管理公司制定的相关规定，交清物业管理费、垃圾清运费等前期入住费用”之约定，交纳物业费是原告办理收房手续前应当履行的合同义务，被告已经按照合同约定与原告办理了交房手续，原告应当履行其物业费交纳义务，《竣工验收备案表》有无取得并不影响被告房屋的合格交付，故原告以被告交房时未取得《竣工验收备案表》为由主张免收、顺延物业费的诉请明显不能成立。再者，关于物业费的收取，是原告与物业公司之间的合同关系，被告并未收取原告交纳的物业费，就物业费相关事宜无须承担任何责任。5、因天然气公司主管道未完成导致无法开通天然气，不能竣工验收备案，由此影响了房产证的办理，上述情况系合同附件五第3条第5款中的市政原因及房屋建设范围内政府或相关部门的配套设施及安装延误的情况，非被告所能控制，被告应免责。综上，原告的诉请无事实及法律依据，法院应当全部驳回。
经审理查明，2013年7月11日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》（合同登记号：Y13076992），该合同约定：原告购买由被告开发的位于西安市高新区丈八四路与西户公路十字西北角金泰·新理城第16幢3单元11层31103号房，建筑面积102.76平方米，房屋总价726134元。合同第八条约定，被告（出卖人）应当在2014年9月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付原告（买受人）使用。该合同第十四条“出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺：出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：……4、天然气于2014年9月30日管道安装到位……如果在规定的日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：逾期90日内未达到使用条件的，自达到使用条件之日止，免收期间物业管理费；逾期超过90日的，按合同总房款的0.5%向买受人支付违约金。合同第十五条关于产权登记的约定，出卖人应当在商品房交付使用后480日内，将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.5%向买受人支付违约金。合同附件四：装饰、设备标准约定，天然气：管道安装到户，配有IC卡计量表。附件五：补充协议第三条关于合同第八条补充，1、本合同约定的交付条件：“商品房经验收合格”，是指按照《建设工程质量管理条例》第十六条规定，出卖人组织勘察、设计、施工、工程监理单位进行的单位建设工程竣工验收合格。合同附件六第六条第5款约定，买受人同意出卖人选聘的陕西金泰恒业物业管理有限公司对小区进行前期物业管理，第6款约定买受人同意在办理入住手续前，先行办理前期物业管理手续，遵守物业管理公司制定的相关规定，交清物业管理费、垃圾清运费等前期入住费用，第八条关于第十四条补充，1、该户的天然气室内管道、IC卡计量表于2014年9月30日之前安装入户。
上述合同签订后，原告依约向被告支付了全部购房款。2014年9月18日，涉案房屋经建设方组织监理、勘察、设计、施工单位验收合格。2014年9月28日，原告收房。2016年1月29日，涉案房屋的天然气IC卡计量表安装入户并通气。2016年3月1日，涉案工程取得竣工验收备案表。2016年5月23日，被告申请对涉案房屋进行权属分户登记并于2016年8月向业主通知办证。
庭审中，被告提交其于2012年9月13日、2013年5月23日、2015年6月2日向西安高新技术产业开发区管理委员会及于2012年10月18日向西安市规划局高新分局作出的，关于请求加快涉案小区开发过程中道路及配套设施问题的相关请示，同时提交其就涉案房屋与西安秦华天然气有限公司于2014年9月3日签订的天然气工程施工委托合同、天然气施工通告及天然气管道设施安全保护告知函，以此主张其已经按照合同约定履行了应履行的义务，涉案小区的天然气及周边的市政道路因市政因素等非被告能力所及的情况导致工程逾期交付，被告对此并无过错，不应承担违约责任。另，原告承认其主张的物业费并非被告收取。
以上事实，有《商品房买卖合同》、客户收楼身份确认单、建设工程竣工验收报告、竣工验收备案表、房屋权属登记分户表和庭审笔录等在卷佐证，并经当庭质证，可以作为认定案件事实的依据。
本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，符合相关法律规定，合法有效，双方均应依约履行各自的权利义务。关于原告主张的逾期交房违约金，原、被告在《商品房买卖合同》中约定的交房时间为2014年9月30日前，交付条件是涉案房屋经出卖人组织勘察、设计、施工、工程监理单位进行单位建设工程竣工验收合格，涉案工程于2014年9月18日经建设方组织监理、勘察、设计、施工单位验收合格，且原告已于2014年9月28日自愿接收了房屋，因此原告主张逾期交房违约金，无事实及法律依据，本院不予支持。关于原告主张的天然气未通违约金，合同附件明确约定天然气室内管道、IC卡计量表于2014年9月30日之前安装入户，但涉案房屋的天然气IC卡计量表至2016年1月29日才安装入户，被告虽辩称因涉案小区周边道路及配套设施问题等非其所能控制的原因所致，但其提交的部分请示显示请示时间在原、被告签订合同之前，作为具有专业房地产开发能力的被告对房地产开发过程中存在的诸多风险应有预知并可以根据实际情况确定交房时间、配套设施使用时间等，但被告明知存在交付风险仍与原告约定了交付时间，且合同中并无关于迟延安装天然气设施可以因市政配套等原因而免责的约定，故被告的辩称不成立，其行为违反了合同约定，应当依照合同总房款726134元的0.5%向原告支付迟延安装天然气设施违约金3630.67元。关于原告主张的因幼儿园等学校问题产生的精神损害抚慰金，原告依据合同关系主张精神损害抚慰金，于法无据，本院不予支持。关于原告要求被告免收或顺延物业费的主张，原告已承认其主张的物业费并非被告收取，其要求无事实及法律依据，本院不予支持。关于原告要求被告支付逾期办证违约金的主张，原告于2014年9月28日收房，被告于2016年5月23日申请对涉案房屋进行权属分户登记并于2016年8月向原告通知办证，显然被告提交办证所需备案资料的时间已远远超过了合同约定的480日，被告辩称因市政配套等原因导致办证迟延并要求免责，但合同中并无关于迟延办证可以因市政配套等原因而免责的约定，且根据上述关于开发风险的论述，被告辩称无法成立，因此被告应当依照合同总房款726134元的0.5%向原告支付逾期提交备案资料违约金3630.67元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告陕西金泰恒业西城置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨文、施浩支付迟延安装天然气设施违约金3630.67元。
二、被告陕西金泰恒业西城置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告杨文、施浩支付逾期提交备案资料违约金3630.67元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
三、驳回原告杨文、施浩其余诉讼请求。
本案案件受理费2099元，由被告承担。因原告已预交，被告应在履行付款义务时将上述款项一并给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审 判 长 张蓓欣
人民陪审员 廉晓建
人民陪审员 樊冬利
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 刘倩倩
打印：相丽华校对：杨艳2016年月日送达