河南省偃师市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0381民初2367号
原告:洛阳赛阳硅业有限公司。统一社会信用代码：91410381676720817R。
地址：河南省偃师市工业区北环路中段。
法定代表人:高飞龙，总经理。
委托代理人（特别授权）：杨琳，男，河南先为律师事务所律师。
委托代理人（特别授权）：高献，男，该公司经理。
被告：河南省健民机械设备有限公司。组织机构代码：71265109-8。
地址：郑州市南阳路289号附59号。
法定代表人：贾惠，董事长。
委托代理人（特别授权）：牛建民，男，该公司副总经理。
委托代理人（特别授权）：杜百育，男，河南中豫律师事务所律师。
原告洛阳赛阳硅业有限公司诉被告河南省健民机械设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告洛阳赛阳硅业有限公司的委托代理人了杨琳，被告河南省健民机械设备有限公司的委托代理人牛建民、杜百育到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告洛阳赛阳硅业有限公司诉称：2011年6月17日，原、被告于河南省偃师市签订了还原炉余热利用系统设备买卖合同，约定原告向被告采购还原炉余热利用系统一套，合同价款1880万元；交货期为合同生效后105天；该合同对双方的权利义务进行了明确约定。合同签订后，原告依约向被告支付货款1128万元，但被告既不发货，也不让原告去公司查看设备制造情况。原告多次与被告联系，被告以种种理由推脱。由于被告迟迟不交货且不退还货款，导致我公司巨额资金流失，资金链断裂，无力恢复项目，合同目的已经落空，因而继续履行合同已不必要。原告为维护合法权益，特依法解除双方设备买卖合同。请求：1、确认解除原被告于2011年6月17日所签订的《设备买卖合同》；2、判令被告返还原告货款1128万元及利息；3、判令被告承担相应的违约责任并向原告支付违约金；4、判令被告承担本案诉讼费及保全费。
被告河南省健民机械设备有限公司辩称：合同签订后我公司积极履行合同，按照约定组织设备生产并完成设备制造。设备制造完毕后原告派人进行了提货前验收，我公司催促原告按照约定支付50%的进度款并提货，原告经催促后仅仅以承兑方式支付了30%的进度款，剩余20%经我公司多次催促至今未能付款，根据双方买卖合同基本条款第三条的约定，发货前原告负有支付30%的预付款、50%进度款的义务，即原告提货时应支付合同总价80%的货款，但截至目前原告仅仅支付了合同总价60%的货款，属违约在先，我公司完全可以根据合同法中先履行抗辩权的法定原则拒绝原告的交货要求。因此，造成合同不能继续履行的原因在于原告违约，我公司无过错，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，依法应予以驳回。
原告洛阳赛阳硅业有限公司为支持自己的主张，提交了下列证据：第一组证据：证据1、《设备买卖合同》1份，证明原、被告双方于2011年6月17日在偃师市签订了《设备买卖合同》，合同标的为还原炉余热利用系统，合同总价款为1880万元人民币。证据2、《收据》1份、银行《电汇凭证》2份、《银行承兑汇票》6份，证明原告于2011年6月分两次向被告电汇564万元，并收到被告开具的收据一张；原告于2012年1月11日向被告支付银行承兑汇票6张，共计564万元。该组证据证明：2011年6月27日至2012年1月11日，原告共向被告支付设备款1128万元。第二组证据：证据1、洛阳赛阳硅业有限公司营业执照1份、法定代表人身份证明书1份、法定代表人身份证复印件1份；证据2、河南省健民机械设备有限公司企业信息查询单1份。证明原、被告均为正常存续的法人，为本案适格的诉讼参与人。第三组证据：证据1、《通知函》1份，内容为原告要求被告返还依据《设备买卖合同》而支付的预付款1128万元。证明原告曾要求被告归还合同预付款。证据2、《解除合同通知函》1份，证明原告已向被告发送合同解除函。
经质证，被告河南省健民机械设备有限公司对原告提交的第一组和第二组证据均无异议，对第三组证据中的通知函真实性无异议，但对《通知函》的内容有异议，认为其所陈述的不是案件事实，被告没有发货的原因是因为原告未按合同约定付款造成的，并非被告原因。对于解除合同书，被告称没有收到，不予认可。
被告河南省健民机械设备有限公司为支持自己的主张，提交了下列证据：一、《设备买卖合同》、《技术协议》各一份，证明原、被告之间就购买设备事宜双方权利义务的约定，原告负有在提货前付款的义务。二、《客户考察情况表》一份，证明被告按合同要求生产设备完毕，原告派人已进行验收。三、《银行承兑汇票》六份，金额564万元，《收据》二份，证明被告要求原告支付合同金额50%的进度款，但原告在设备制造完成验收合格提货前仅支付30%进度款的事实，未到合同约定的支付50%进度款的要求，采用承兑达到30%的支付方式也远远超出了合同约定的15%的要求。四、《收据》一份，金额376万元，证明被告要求原告在提货前按约定支付20%提货款，从而达到支付合同总价50%的发货条件，但原告未支付。五、向原告商务邮箱发送催款电子邮件凭证一份，证明被告按合同约定完成设备生产并催促原告付款提货的事实。六、《提货通知》一份，证明被告通过传真方式再次向原告催促付款提货的事实。七、原告发送的传真件一份，证明原告多次就交货时间向被告协商，最终要求发货时间2012年3月20日，但是因为原告没有付款至今也没有发货。
原告洛阳赛阳硅业有限公司的质证意见为：1、证据一无异议。2、证据二是被告方单方出具的，证明效力存在异议，而且该考察表时间为2011年12月，已经超过合同交货期两个月，说明被告没有按合同约定期限完成设备。3证据三真实性无异议。4、证据四无异议，收据开具的时间是2012年2月24日，结合原告第二次付款的时间2012年1月11日，可以看出被告准备交货的时间已经超出了合同约定交货期四个月，证明被告未按合同规定的期限内生产出设备，违约在先。5、证据五电子邮件时间是2011年12月5日证明方向和证据4一致。6、证据六提货通知，被告明确说明其完成生产时间2011年11月，明显超出合同约定的交货期2011年9月27日，证明了被告违约在先。7、传真件时间是2012年2月8日，已经远远超出交货期限，就是因为被告迟迟不能交货原告才在2012年2月给被告发传真催促在3月20日前交货；被告违约在先，原告与被告协商付款30%，总计付款达到货物价值的60%交货。
根据原、被告的举证、质证及当事人的陈述，本院认定下列事实：
2011年6月17日，原告洛阳赛阳硅业有限公司作为买方与作为卖方的被告河南省健民机械设备有限公司签订一份《设备买卖合同》，约定原告向被告采购还原炉余热利用系统一套，合同总价款1880万元。其中合同条款第3条合同价款及支付条件第3.1合同价款：设备的出厂价（设备单价和重量见供货设备明细表）；开车试车备品备件、检验费、包装费、保险费、运杂费、现场服务费等的合同总价（含税）为￥18800000.00元（人民币大写：壹仟捌百捌拾万元整）。本合同为固定价；整个项目实施期间不作任何调整。第3.2支付条件第3.2.1本合同款支付的方式：合同总价85％为银行电汇，其余15％为承兑汇票。第3.2.2合同签订10日内，买方收到卖方开具的预付款收据后向卖方支付合同总价的30％为预付款，设备制造完成验收合格发货前买方收到卖方开具的进度款收据后支付合同总价的50％为进度款（含15％承兑汇票），设备发运到买方，设备安装完成具备开车条件且调试合格后且卖方向买方开具全额的增值税发票（税率17％）后支付合同总价的15％，剩余5％作为质量保证金，质保期满后一次性结清。第6.1交货日期为合同生效后105天。第9.2由于卖方原因不能按期交货和提供服务或有其它违约事实，则应向买方代表缴纳违约金，违约金从货款中扣除。违约金按迟交货物的总价格计算，每延迟一天，违约金为迟交货物总价格的0.3％；每继续延迟交付一天，违约金递增0.3％，但违约金总额为迟交货物总价格的5％为限；如超过此限或已具备卖方无法按合同规定的期限交货将影响买方工程进度的事实，买方有权不经裁决解除或终止本合同，卖方应立即向买方支付本合同货款总额的10％违约金，并在一个月内退回预付款，同时卖方还应承担由此给卖方造成的其它损失。第9.4买方延期付款时应向卖方支付延期付款违约金，每日按延付金额的0.3％计算，但违约金总额不超过延付金额的5％。第10.本合同双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖合同章并收到预付款后，本合同生效。至此，双方以前为此而来往的函电、信件、协议等即行失效。第11.3本合同生效后，除本合同第13款（不可抗力）的原因外，任何一方均不能无故提出解除或终止本合同，解除或终止本合同需经对方同意。擅自提出解除或终止本合同方应承担经济责任。第13条不可抗力……。合同签订后，当月24日，被告开具564万元的预付款收据交于原告，原告于27日、28日分别给被告银行转账300万元、264万元。2011年11月22日，被告给原告开具940万元的进度款收据，后被原告退回；2011年12月1日，原告派人到设备生产厂家进行设备竣工验收，2012年1月5日，被告给原告开具564万元的进度款收据，1月14日原告给付被告银行承兑汇票6份共计564万元。2012年2月8日，原告函告被告要求其按照合同要求发货；同月24日，被告给原告开具376万元的进度款收据要求原告支付进度款，并以原告未支付足进度款为由拒绝发货。2015年8月9日，原告书面通知被告，要求被告退还预付款1128万元；2016年7月31日，原告通知被告解除双方签订的设备买卖合同，被告称没有收到原告的解除合同通知书。
本院认为：原、被告于2011年6月17日签订的还原炉余热利用系统买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容也不违反法律、行政法规的禁止性规定，依法成立；2011年6月28日，原告按照合同约定支付564万元预付款后，双方签订的买卖合同依法生效。该合同对当事人双方均具有法律约束力，双方应按照合同约定行使合同权利，履行合同义务。合同约定交货日期为合同生效后105天，同时约定被告发货前原告应支付合同总造价50％的进度款；但至2012年1月14日，合同生效已经达200天，原告仅支付合同总造价30％的进度款，即原、被告在履行合同过程中均存在违约情形。对于原告延期支付货款，合同约定被告可向原告收取违约金，但并未赋予被告拒绝交货的权利；被告在原告已经支付合同总造价60％的情形下，以原告未按合同约定支付相应的进度款为由拒不交货、拖延至今，致使原告购买该设备的目的无法实现。合同约定被告不按合同规定的期限交货影响原告工程进度的，原告有权不经裁决解除或终止本合同，原告据此书面通知被告解除合同、退还预付款，符合双方的合同约定；但要求被告支付预付款利息，于法无据，不予支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权赔偿损失。因原、被告在履行合同过程中均存在违约情形，对原告要求被告承担违约责任并支付违约金的请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十条、第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：
一、确认解除原告洛阳赛阳硅业有限公司与被告河南省健民机械设备有限公司于2011年6月17日签订的《设备买卖合同》。
二、被告河南省健民机械设备有限公司于判决生效之日起10日内返还原告洛阳赛阳硅业有限公司货款1128万元。
三、驳回原告洛阳赛阳硅业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费89480元，由被告河南省健民机械设备有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于洛阳市中级人民法院。
审 判 长 郭东昕
审 判 员 张西贤
人民陪审员 陈卫国
二〇一六年十二月十日
书 记 员 温静洁