安徽省合肥市庐阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）庐民一初字第01004号
原告（反诉被告）：安徽广厦建筑（集团）股份有限公司，住所地安徽省合肥市合作化北路188号，组织机构代码14897535-7。
法定代表人：朱奎涛，董事长。
委托代理人：江亮。
被告（反诉原告）：合肥庐阳区瑶海塑料制品厂，住所地安徽省合肥市庐阳工业园金池路1112-3号2#厂房，组织机构代码71102207-0。
负责人：汪玉林，经理。
委托代理人：张雪青，安徽百商律师事务所律师。
本诉第三人：杨克海，男，1966年8月16日出生，汉族，自由职业，户籍地安徽省肥西县，经常居住地安徽省合肥市包河区。
原告（反诉被告）安徽广厦建筑（集团）股份有限公司（以下简称广厦公司）与被告（反诉原告）合肥庐阳区瑶海塑料制品厂（以下简称瑶海制品厂）及本诉第三人杨克海建设工程合同纠纷一案，本院于2014年3月4日立案受理，依法由审判员孔静担任审判长，与审判员季宏、人民陪审员贾荣组成合议庭，适用普通程序于2014年5月16日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）广厦公司的委托代理人江亮，被告（反诉原告）瑶海制品厂的委托代理人张雪青，本诉第三人杨克海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广厦公司诉称：广厦公司与瑶海制品厂分别于2011年11月16日及2011年11月21日签订了《建设工程施工合同》及《补充协议》各一份，双方约定由广厦公司承建瑶海制品厂发包的瑶海制品厂3#厂房工程，该工程固定造价为340万元，2011年11月30日工程正式开工并于2012年11月14日业经瑶海制品厂验收合格并交付使用。根据双方签订的《补充协议》第七条关于工程款支付方式的约定：1、工程进度至二层框架封顶，瑶海制品厂支付总工程款的百分之二十；2、工程进度至整体结构封顶，瑶海制品厂支付总工程款的百分之四十；3、工程整体竣工结束，并经过竣工验收合格，同时具备移交条件，瑶海制品厂支付总工程款的百分之六十；4、工程整体验收合格，各项材料齐全，并完整地交合肥城建档案馆备案和建筑质量监督站备案后，6个月内付款至百分之九十五。故瑶海制品厂应于工程竣工验收合格并备案后6个月内付款至95%即2882434.15元。然而，2013年2月4日该工程经过验收备案后六个月，瑶海制品厂累计支付进度款仅为61.4万元，至今拖欠进度款共计3066457元。故广厦公司诉至法院，请求判令：1、瑶海制品厂向广厦公司支付工程款3066457元及逾期付款违约金1015804.2元（按照工程总款340万元为基数×月息4分，自2013年8月4日起暂计算至2014年2月26日，后计算至款清时止）；2、本案诉讼费用、保全费用由瑶海制品厂承担。
瑶海制品厂在庭审中辩称并反诉称：1、杨克海系涉案工程的实际施工人，广厦公司不具有主张工程款的诉讼权利；2、涉案工程的工程款已经累计支付352.36万元，剩余部分系质量保证金，且瑶海制品厂曾与涉案工程实际施工人杨克海口头协商以所售车款相抵，故涉案工程的工程款已经足额支付完毕；3、广厦公司在其出具收据确认已经收到瑶海制品厂的款项后，仍然恶意诉讼并查封瑶海制品厂的资产，导致瑶海制品厂的银行贷款未能得到审批，对于因此错误查封行为给瑶海制品厂造成的损失，瑶海制品厂保留相关权利。综上，广厦公司的诉讼请求与事实不符，应当依法予以驳回。
广厦公司与瑶海制品厂签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》中约定，涉案工程的开工日期为2011年11月30日，竣工日期为2012年7月30日。在该工程施工过程中因广厦公司对施工人员缺乏管理，工程进度缓慢，至2012年11月14日方才竣工，逾期竣工时间达到4个月之久。按照《补充协议》第六条的约定，广厦公司应承担逾期竣工的违约责任。故瑶海制品厂提起反诉，请求判令：1、广厦公司支付瑶海制品厂逾期竣工违约金184022元（工程总造价3680457元×5%）；2、广厦公司承担本案反诉费用。
广厦公司针对反诉辩称：涉案工程因为瑶海制品厂的原因在施工过程中多次拖欠支付进度款直至工程竣工验收时累计支付工程款61.4万元，其行为已严重违反双方所签订的施工合同和相关补充协议规定，并严重影响广厦公司就涉案工程开展施工，从而导致工程逾期竣工，故导致工程逾期竣工的法律后果应由瑶海制品厂承担。
杨克海陈述：杨克海原系广厦公司的员工，负责瑶海制品厂3#厂房工程的施工管理，其不是该工程实际施工人。因瑶海制品厂未付清广厦公司涉案工程款，导致广厦公司尚欠他人钢材款。
经审理查明：广厦公司与瑶海制品厂分别于2011年11月16日、2011年11月21日签订《建设工程施工合同》及《补充协议》各一份，双方约定：由广厦公司（乙方）承建瑶海制品厂（甲方）发包的瑶海制品厂3#厂房工程；该工程以统一包干的方式核算，总工程款为340万元人民币，以图纸为准，如甲方需要变更图纸项目，乙方应根据甲方要求予以变更，同时做好变更记录，以变更项目的多少按实计算，乙方不再予以优惠，最后从总工程款上予以增减，乙方在施工中如需变更图纸的部分项目，必须征得甲方同意后方可变更，变更项目按实计算，否则一切损失和后果由乙方自行承担。图纸以外的一切增加项目工程，一律按实计算，乙方不再予以优惠；此工程自开工之日（以开工报告日期为准），至竣工验收结束止（竣工验收日期为准），总工期为240天，如天气原因，连续7天以上的雨雪，影响工程进度，总工期可根据实际情况顺延；该工程要求如期竣工，不得延误时间，如果延误5天以上15天以内，按总工程款的百分之一罚款，如延误30天，则按总工程款的百分之五罚款，如果提前15天竣工则奖励人民币一万元；该工程的前期费用一律由乙方垫资，以后按进度付款，工程进度至二层框架封顶，甲方支付总工程款的20%；工程进度至整体结构封顶（即四楼封顶），甲方支付总工程款的40%；工程整体竣工结束，并经过竣工验收合格，同时具备移交条件，甲方支付总工程款的60%；工程整体验收合格，各种材料齐全，并完整地送交合肥市城建档案馆和建筑质量监督站备案后六个月内甲方支付总工程款的95%，余款在工程保质期满后3个月内予以支付，并且全部结清；该工程的质量保修期为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为三年；电器管线、给排水管道、设备安装工程为一年；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；如甲方（发包人）违约和违反合同并承担施工方一切损失和利息，按工程总款乘以4分利息（按月计算）给施工方。《建设工程施工合同》及《补充协议》并对其他事项进行了约定。在《建设工程施工合同》签章部分，广厦公司备注甲方支付工程款，须转至乙方指定账户，否则视为甲方未履行支付相应工程款义务。
瑶海制品厂3#厂房工程于2011年11月30日开工，2012年11月14日竣工验收，2013年2月4日报合肥市庐阳区住房和城乡建设局竣工备案。2013年5月10日，瑶海制品厂向广厦公司发函要求就涉案工程出现的质量问题予以维修。2013年7月19日，瑶海制品厂（甲方）与广厦公司（乙方）签订结算协议，协议注明：经双方友好协商，对瑶海制品厂3#厂房工程尾款结算达成以下补充协议①双方对招标后所签订的主合同附属补充协议一致认可，图纸内部分价格为340万元整，因合同是包干价格，对漏项不予追认；②甲方同意补贴乙方因承兑损失的财务费用5万元整；③因2012年人工再次定额调整一次甲方同意按照新定额中的人工再次调整一次；④甲方只对图纸以外的部分进行核算增减，凭甲方现场人员签认的图纸变更＋签证按实结算；⑤工程中涉及的各项费用，如果有相关法规或文件规定或证据证明必须由甲方支付的，甲方予以承担；⑥甲、乙双方应尽快结算不得擅自改变结算方式，一个月内付清，如有违约，则由违约方赔偿守约方人民币20万元整。2013年9月6日，广厦公司向瑶海制品厂发出《关于尽快决算及支付工程款的函》，函中载明：广厦公司根据合同约定及双方于2013年7月19日签订的《结算协议》向瑶海制品厂报送决算材料，要求瑶海制品厂启函后三日内予以审核并给予答复。2013年9月10日，瑶海制品厂向广厦公司发出《关于尽快决算及支付工程款的复函》，对于广厦公司报送的决算材料不予认可，并要求尽快决算。2014年1月17日，广厦公司与瑶海制品厂进行结算，双方确认涉案工程总造价为3680457元。
瑶海制品厂于2011年1月10日通过合肥锡玉包装材料有限公司支付广厦公司134000元工程款；2013年1月23日转账支付广厦公司25万元工程款；2014年1月29日，广厦公司出具收据确认收取瑶海制品厂工程款23万元。另瑶海制品厂转付合肥市劳动和社会保障局的涉案工程农民工保证金68318.92元已作为涉案工程款支付广厦公司。以上工程款合计682318.92元，瑶海制品厂与广厦公司均无异议。另2013年1月17日，瑶海制品厂转付合肥市城乡建设委员会涉案工程质保金85000元。
另查明：杨克海原系广厦公司员工，瑶海制品厂3#厂房工程施工负责人。瑶海制品厂自2012年3月至2013年8月期间多次支付杨克海工程款共计2200864元［其中通过承兑汇票方式支付1501177元；通过转账及现金方式支付699687元（内含杨克海从瑶海制品厂领取的维修费17714元）］。2012年11月19日，广厦公司向瑶海制品厂出具收据确认收取瑶海制品厂工程款212万元。
又查明：杨克海以个人名义承接了瑶海制品厂3#厂房外围工程，其与瑶海制品厂未签订书面合同。另2011年12月23日，瑶海制品厂向合肥祥福建材有限公司购买预拌混凝土，款项为487736.4元。杨克海作为瑶海制品厂代表在购销合同上签名。2012年11月27日，合肥祥福建材有限公司出具汇总单，该汇总单注明广厦公司为施工单位，此工程款由瑶海制品厂垫付，已结清。瑶海制品厂在庭审中要求该款应从瑶海制品厂3#厂房工程总造价3680457元中予以扣除。
上述事实，由广厦公司提供的建设工程施工合同、补充协议、中国建设银行电子回单、中国建设银行同城票据清算提入贷方凭证、收据、竣工验收报告、竣工验收备案表、结算汇总表、2013年5月10日函件、关于尽快决算及支付工程款的复函，瑶海制品厂提供的建设工程施工合同、补充协议、结算汇总表、竣工验收备案表、合肥市预拌混凝土购销合同、合肥祥福建材有限公司汇总表、中国建设银行电子回单、收据、徽商银行进账单、工程联系单、单据报销封面、银行承兑汇票复印件、杨克海收条、费用报销审批单、徽商银行网上银行个人转账电子回单、杨克海借条、徽商银行记账凭证、徽商银行转账支票存根、安徽省行政事业单位资金往来结算票据、关于尽快决算及支付工程款的函、结算协议及双方当事人的庭审陈述予以证实。对于瑶海制品厂提供的杨克海转付保证金的兴业银行大额支付系统汇兑凭证、退还保证金的徽商银行客户回执及潘建收条均达不到其证明目的，本院不予确认。
本院认为：广厦公司与瑶海制品厂之间签订的建设工程施工合同》及《补充协议》，是当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规禁止性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。
本案的争议焦点在于：1、广厦公司派驻瑶海制品厂3#厂房工程的施工负责人杨克海收取的2200864元是否可以视为广厦公司收取工程款；2、瑶海制品厂向合肥祥福建材有限公司购买的487736.4元预拌混凝土材料款应否从瑶海制品厂3#厂房工程总造价3680457元中予以扣除；3、瑶海塑料制品厂应否支付逾期付款违约金；4、广厦公司应否承担瑶海制品厂3#厂房工程逾期竣工的违约责任。
一、关于广厦公司派驻瑶海制品厂3#厂房工程的施工负责人杨克海收取的2200864元是否可以视为广厦公司收取工程款。本案《建设工程施工合同》虽在签章部分备注有瑶海制品厂支付工程款，须转至广厦公司指定账户，否则视为瑶海制品厂未履行支付相应工程款义务。但本案庭审中，杨克海及广厦公司均认可杨克海原是广厦公司员工，系涉案工程的施工负责人。在杨克海收取了2200864元工程款后，广厦公司出具了212万元收据，应视为对杨克海收取涉案工程款予以追认，金额为212万元。对2200864元工程款中扣除212万元后的80864元，其中有杨克海个人以报销形式领取的维修费17714元，因涉案工程尚在保修期内，且广厦公司不予认可，因此对于该笔维修费支出不应计入瑶海制品厂支付给广厦公司的工程款中。此外，杨克海以个人名义承接了瑶海制品厂涉案工程的外围工程，双方未签订书面合同，瑶海制品厂与杨克海的陈述均无法确认外围工程的具体金额，故对于超出212万元的80864元，不应视为瑶海制品厂支付广厦公司的工程款；
二、关于瑶海制品厂向合肥祥福建材有限公司购买的487736.4元预拌混凝土材料款应否从瑶海制品厂3#厂房工程总造价3680457元中予以扣除。因瑶海制品厂与合肥祥福建材有限公司签订预拌混凝土购销合同及合肥祥福建材有限公司出具结算汇总单的时间分别为2011年12月23日、2012年11月27日，均早于2014年1月17日瑶海制品厂与广厦公司决算时间，且在双方签订的《结算汇总表》中对该笔预拌混凝土购销款未予提及，现瑶海制品厂提出应从涉案工程总造价中扣除该笔预拌混凝土购销款，本院不予支持；
本院认为涉案工程总造价为3680457元，扣除瑶海制品厂已支付广厦公司的2802318.92元及应扣除的涉案工程5%的质保金184022.85元，瑶海制品厂还应支付广厦公司694115.23元；
三、关于瑶海制品厂应否支付逾期付款违约金。根据双方合同的约定，瑶海制品厂应在工程整体验收合格，各种材料齐全，并完整地送交合肥市城建档案馆和建筑质量监督站备案后六个月内支付总工程款的95%，瑶海制品厂未能按上述约定付款，故应支付广厦公司逾期付款违约金。广厦公司主张瑶海制品厂按照工程总款340万元为基数×月息4分支付逾期付款违约金，标准过高，本院依法予以调整。本院认为，应以瑶海制品厂欠付的工程款694115.23元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率的4倍予以计算，因涉案工程在城建档案馆备案日期为2013年2月4日，故应自2013年8月5日起暂计算至2014年2月26日为95325.16元（694115.23元×206天×年利率0.06÷360天×4倍），后顺延计算至本判决确定的履行期限届满之日止；
四、关于广厦公司应否承担瑶海制品厂3#厂房工程逾期竣工的违约责任。涉案工程于2011年11月30日开工，2012年11月14日竣工验收，总工期为351天，已超过合同约定工期111天。根据双方合同约定，工程整体竣工结束，并经过竣工验收合格，同时具备移交条件，瑶海制品厂支付总工程款的60%，瑶海制品厂已按上述约定足额支付工程进度款，广厦公司以瑶海制品厂未支付工程款为由拒绝承担相应的违约责任，无事实和法律依据。瑶海制品厂主张广厦公司支付逾期竣工违约金184022元（工程总造价3680457元×5%），符合法律规定及合同约定，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百二十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、本诉被告（反诉原告）合肥庐阳区瑶海塑料制品厂于本判决生效之日起十日内支付本诉原告（反诉被告）安徽广厦建筑（集团）股份有限公司工程款694115.23元；
二、本诉被告（反诉原告）合肥庐阳区瑶海塑料制品厂于本判决生效之日起十日内支付本诉原告（反诉被告）安徽广厦建筑（集团）股份有限公司逾期付款违约金95325.16元（以工程款694115.23元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率的4倍，自2013年8月5日起暂计算至2014年2月26日，后顺延计算至本判决确定的履行期限届满之日止）；
三、本诉原告（反诉被告）安徽广厦建筑（集团）股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付本诉被告（反诉原告）合肥庐阳区瑶海塑料制品厂逾期竣工违约金184022元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费39458元，保全费5000元，合计44458元，由原告（反诉被告）安徽广厦建筑（集团）股份有限公司负担31458元，由被告（反诉原告）合肥庐阳区瑶海塑料制品厂负担13000元（含保全费5000元）；反诉案件受理费1990元，由本诉原告（反诉被告）安徽广厦建筑（集团）股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
审 判 长 孔 静
审 判 员 季 宏
人民陪审员 贾 荣
二〇一四年六月十一日
书 记 员 许艳虹
附：本案适用的法律条文
1、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
2、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。