山东省滕州市人民法院
民 事 判 决 书
（2012）滕商初字第2509号
原告：神木县祥荣机制兰炭有限公司，
法定代表人：张祥翔，总经理，
住所地：陕西省神木县。
委托代理人：李长慧、胡涛，山东慧远律师事务所律师。
被告：滕州市云翔洗煤机械有限公司，
法定代表人：杨凤翔，总经理，
住所地：滕州市。
原告神木县祥荣机制兰炭有限公司（以下称祥荣公司）与被告滕州市云翔洗煤机械有限公司（以下称云翔公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告祥荣公司的委托代理人李长慧、胡涛到庭参加了诉讼。被告云翔公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。
原告祥荣公司诉称，2012年6月9日原、被告签订《承包修建120万吨洗煤厂合同》一份，根据合同约定，被告云翔公司负责为原告洗选煤设备的选型、制造、安装及调试等，合同生效后，被告确保在100天内将全部设备安装完毕并进入调试阶段。合同签订当日，原告依约向被告支付定金853177.52元，但时至今日，经原告多次催促、通知，被告没有按约定履行义务，被告的行为已经构成根本违约，给原告造成重大经济损失，现要求判令原、被告签订的合同解除；现要求被告返还原告定金及预付款共计为1393177.52元，原告为催促被告履行合同而支付车旅费用46236.08元，诉讼费用由被告承担。
被告云翔公司未答辩。
经审理查明，2012年6月9日，原告（甲方）与被告云翔公司（乙方）经协商签订了《承包修建120万吨洗煤厂合同》一份，合同第一条乙方工作范围约定：1、乙方负责整体工程的工艺设计、设备选型、设备制造、设备安装及调试，负责土建基础及钢混结构厂房的设计，并向甲方提供土建施工图纸，配合甲方土建施工人员顺利完成土建工程的施工任务，具体为甲方破碎机后高架皮带前除土建的全部工程。2、……。第二条、交货时间及安装，1、甲乙双方合同签字生效后，乙方确保在100天内（不可抗力的自然灾害除外，届时工期以此顺延）将全部设备安装完毕并进入调试阶段，在规定工期内，迟验收一天罚款伍仟元整。2、乙方设备及安装施工人员进入甲方现场后，双方应各位派一名工作人员作为施工代表，协调地方关系，以确保施工进度的顺利进行。3、乙方施工人员进入施工现场后，食宿由甲方统一安排，乙方施工人员用餐费用在乙方工程款中扣除，安装过程中的起吊费用由乙方承担，如乙方需甲方装载机配合乙方安装时，甲方可免费供乙方使用。第四条付款方式：经甲乙双方协商，本工程总价款为人民币贰佰捌拾万元整（2800000元），甲乙双方签字生效后付合同价款的30%作为设备定金（以付款时期来推算交货时期），设备制造完工运送至甲方指定地点后，付设备款为合同价款的20%，设备安装调试后，付设备款为合同价款的40%，同时乙方向甲方提供17%增值税发票，余合同价款的10%作为质量保证金，待设备保质期满时（一年）、且设备无重大质量问题，一次性付清（保质期：从设备正常运行之日起满一周年）。第五条甲、乙双方的权利和义务：1、在设备制造过程中，甲方可随时派员到乙方公司对其设备制造过程进行全程质量监督，有咨询与监督权。2、在安装过程中，甲方可根据自身习惯操作方式对其安装的局部工艺提出合理化建议，乙方将其情况进行整改。3、甲方应该做好安装前的准备工作，即：道路平整、水、电到位，配合乙方协调各方面关系，确保工期的顺利完成。4、乙方应严格按照合同内容及所提供设备明细数量、规定型号、生产厂家提供设备，否则视同违约。5、乙方所供产品，一年之内出现质量问题，其费用由乙方承担，（人为事故及易损件除外）。……第六条违约责任：1、甲方双方应严格遵守合同条款，任何一方不得擅自或单一自行解除合同，如有违约，双方应协商解决，协商不成时可向神木县人民法院起诉。2、甲乙双方任何一方违约，由违约方向对方赔偿合同总价款10%的违约金。乙方不能按期完工（自然灾害或不可抗力因素外）、乙方的设备及安装存在重大质量问题导致甲方长期不能正常生产视为违约。如乙方设备质量出现问题致使甲方不能正常使用，所产生相关维修、更换、调试费用由乙方承担。第七条其他……。第八条……。原、被告双方的法定代表人在该合同上签名并加盖了原、被告单位公章。合同签订后，原告于签订合同当日向被告云翔公司支付定金853177.52元。其后原告曾派工作人员至被告处查看洗煤设备的生产、制作情况，被告亦派工作人员至原告处查看厂房及设备基础设施的施工情况。双方约定的履行期届满后，被告未能按约履行安装调试义务，案件审理中，被告亦未举证证明其已完成整体工程的工艺设计、设备定型、设备制造及其他约定义务。同年10月12日原告派工作人员到被告处查看设备后，随提出解除双方签订的合同，2012年10月25日原告诉至本院要求解除原、被告签订的合同、并要求被告按合同价款的20%双倍返还订金、预付款及其他损失共计143941.6元。庭审中原告提供其洗煤厂土建工程竣工验收报告及验收证明一份，证明其2012年7月10日其洗煤厂基础设施已经施工完成，被告在约定的期限内没能为原告进行洗煤设备的安装，已属违约。2012年11月9日云翔公司向本院提起诉讼，要求确认祥荣公司于2012年10月12日向云翔公司提出的口头解除合同的行为无效，（2012）滕商初字第2630号民事判决书支持了云翔公司的诉讼请求，祥荣公司不服（2012）滕商初字第2630号民事判决书的判决，提起上诉，（2013）枣民二商终字第132号民事判决书判决撤销了（2012）滕商初字第2630号民事判决书，驳回了云翔公司的诉讼请求。
上述事实有当事人陈述、《承包修建120万吨洗煤厂合同》书一份，云翔公司出具的收据一份，洗煤厂土建工程竣工报告一份、祥荣公司洗煤厂土建工程竣工验收证明一份、（2012）滕商初字第2630号民事判决书一份、（2013）枣民二商终字第132号民事判决书一份、庭审笔录等证据在卷为凭。
本院认为，原、被告经协商于2012年6月9日签订的《承包修建120万吨洗煤厂合同》，除定金条款外其余内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，对原、被告均有约束力，双方应该当按照合同全面履行各自的义务。该合同签订后原告依合同约定于签订当日向被告支付订金853177.52元。原告已经于2012年7月15日将洗煤厂的土建工程进行了竣工验收，但被告至2012年10月25日原告起诉之日仍未按约定在合同签字生效后100天内将全部设备安装完毕并进入调试阶段，被告的行为已构成根本违约，被告的违约行为致使原告的合同目的不能实现，原告要求解除其与被告签订的承揽合同，合法有据，本院予以支持；合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定：当事人可以根据《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。《中华人民共和国担保法》第九十条规定：定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。第九十一条规定：定金的数额由当事人约定，但不得超过合同标的额的百分之二十。原、签订的合同的合同标的额为280万元，依照法律规定，原告交纳的定金最高为56万元，但原告于签订当日向被告支付定金853177.52元，扣除定金56万元后，余款293177.52元应视为预付款，原告主张按合同总价款280万元的20%作为定金要求被告双倍返还112万元，293177.52元作为预付款要求被告返还，符合法律规定，本院予支持。原告要求被告赔偿因被告未能按合同约定运送安装洗煤设备，而派工作人员到被告处催促而支付的车旅费46236.08元，本院认为，依法法律规定，合同约定的定金不足以弥补一方违约造成损失时，守约方有权请求赔偿超出定金部分的损失，法院可以并处。就本案而言，被告云翔公司双倍返还定金112万元，原告没有提供证据证明该车旅费系超出定金部分的损失，故原告的该项诉请，本院不予支持。故依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条、第二百五十一条、《中华人民共和国担保法》第九十条、第九十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、原告神木县祥荣机制兰炭有限公司与被告滕州市云翔洗煤机械有限公司于2012年6月9日签订的《承包修建120万吨洗煤厂合同》解除；
二、被告滕州市云翔洗煤机械有限公司双倍返还原告神木县祥荣机制兰炭有限公司定金112万元，
三、被告滕州市云翔洗煤机械有限公司返还原告神木县祥荣机制兰炭有限公司预付货款293177.52元，
四、驳回原告神木县祥荣机制兰炭有限公司的其他诉讼请求。
上述二至三项于本判决生效后十日内履行完毕。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费元，财产保全费元，均由被告滕州市云翔洗煤机制机械有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。
审判长 朱绍刚
审判员 丁德庭
审判员 田士云
二〇一四年七月十日
书记员 黄 婷