连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）新商初字第0670号
原告连云港市华夏工程装饰有限公司，住所地连云港市海州区西门工业园。
法定代表人陈学功，董事长。
委托代理人鲁浩。
被告连云港宝翔置业有限公司，住所地连云港市新浦区海连中路136号。
法定代表人吴天宝，董事长。
委托代理人王琪。
被告连云港市江山建筑安装工程有限公司，住所地连云港市新浦区朝阳东路5号江山大酒店12楼。
法定代表人江新年，董事长。
委托代理人王义为、田浩轩。
原告连云港市华夏工程装饰有限公司（以下简称华夏公司）与连云港宝翔置业有限公司（以下简称宝翔公司）、连云港市江山建筑安装工程有限公司（以下简称江山公司）定作合同纠纷一案，本院于2014年5月8日受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告华夏公司及其委托代理人鲁浩、被告宝翔公司委托代理人王琪、江山公司委托代理人王义为到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告华夏公司诉称，2012年3月16日，原告与二被告签订合同书一份，约定二被告将宝翔财富广场2号、3号楼塑钢门窗工程以包工包料形式承包给原告，合同金额为853840元。合同签订后，原告依约履行了合同，且在合同约定的基础上增加了130平方米的平开窗，单价385元／每平方米，计50050元，人工费增加15000元，1662.2平方米的推拉窗钢化费为每平方米20元，计33244元，合同金额共计增加98294元。至今被告宝翔公司已向原告支付680000元，尚欠272134元未支付原告，故请求法院判令二被告给付原告272134元及利息，并承担本案诉讼费用。
被告宝翔公司辩称，1、对于合同约定及合同金额853840元无异议，但是原告所述增加的工程量不予认可，合同签订后双方仅将130平方米的推拉窗改为平开窗，推拉窗的单价为313元／每平方米，平开窗单价为385元／每平方米，只增加了差价9360元。2、依据合同约定，被告应在项目竣工验收后支付剩余款项，但该工程并未竣工验收，现被告不应支付余款。
被告江山公司辩称，本案中的合同是被告宝翔公司将塑钢门窗制造安装工程直接分包给原告，依据合同约定，应由被告宝翔公司向原告付款，被告江山公司仅负责现场的协调与管理工作。
经审理查明，2012年3月16日，原告华夏公司（乙方）与被告江山公司（甲方）、宝翔公司（丙方）签订合同书一份，约定：乙方以包工、包料方式承包宝翔财富广场2号、3号楼住宅塑钢门窗工程；工程报价内容为，一、88系列中空推拉窗、中空钢化玻璃5＋12A＋5、面积515.1平方米、单价313元／平方米、金额161226.3元，二、88系列中空推拉窗、中空钢化玻璃5＋9A＋5、面积1147.1平方米、单价313元／平方米、金额359042.3元，三、88系列中空推拉门、中空钢化玻璃5＋12A＋5、面积207平方米、单价355元／平方米、金额73485元，四、88系列中空推拉门、中空钢化玻璃5＋9A＋5、面积586.88平方米、单价355元／平方米、金额208342.4元，五、塑钢平开门、中空钢化玻璃5＋9A＋5、面积134.4平方米、单价385元／平方米、金额51744元，以上合计853840元；工程总价暂定853840元；合同签订后不支付预付款，待外框进场十天后支付合同总额的20%；外框全部安装完经甲方、丙方、监理验收合格后七日内支付合同总额的20%；门窗玻璃、窗扇安装完成后支付合同总额的20%；工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后10日内办理结算，办理结算后七日内支付至结算总价的80%，2013年12月31日支付至结算总价的95%，预留5%的尾款作为质量保证金，待工程竣工验收合格之日起满一年后七日一次结清，工程款支付前需提供当地税务部门出具的正式发票；施工所用水、电、垂直运输、简易库房由乙方与甲方协商解决，费用自理；甲方提供乙方进场施工人员生活用房，并对进场人员进行安全生产，文明施工教育；甲方提供乙方正常施工所使用的施工用电、用水，确保工程正常施工；丙方支付乙方资金，需书面通知甲方，并由甲方签字认可，便于甲方在施工现场的综合协调、管理。合同还就其他相关事宜作出了约定。
合同签订后，原告依约为宝翔财富广场2号、3号楼制作安装塑钢门窗，其中合同约定的推拉窗130平方米变更为平开窗130平方米，平开窗单价为385元每平方米，合同金额增加385×130-313×130=9360元。2012年12月28日，原告向宝翔公司工程部出具申请一份，载明：我公司承做贵公司宝翔广场2号、3号楼塑钢门窗，安（按）贵公司要求与（于）2012年8月份窗框安装完工，为完成小区工程进度要求我公司安装窗扇，因现场是高层建筑无升降机无法施工，需要用大量人工，两栋楼需增加人工费，望公司给予考虑安排两栋楼费用为15000元。后宝翔公司工程部员工金亚林在上述申请上写明“情况属实，费用结算时解决”。2014年3月14日，宝翔公司工程部出具说明一份，载明：华夏公司承建的宝翔财富广场2号、3号楼塑钢门窗制作安装工程按照合同第七条的要求完成了3层-18层住宅部分的塑钢门窗制作安装，其他合同内的工程量已经完成，注：推拉门月牙锁未安装。现被告宝翔公司依约陆续向原告付款680000元，经原告多次催要，余款被告至今未予支付。
上述事实，有原、被告的当庭陈述以及原告提供的合同书、门窗计算表、申请、情况说明、函等证据予以证实，本院予以确认。
本院认为，原告华夏公司与被告宝翔公司、江山公司签订的定作安装合同书，系双方意思表示一致，且不违反国家法律法规强制性规定，合法有效。现原告华夏公司依约完成了宝翔财富广场2号、3号楼的塑钢窗安装工程，被告宝翔公司应当依照合同约定支付相应的款项。
关于二被告应当承担的责任。本院认为，三方签订的合同书中明确约定由宝翔公司支付原告资金，且已向支付原告的680000元款项均为宝翔公司所支付，故本院认为，被告宝翔公司系合同约定的付款方，应当履行支付相应款项的义务，而合同中所约定的被告江山公司的义务主要为确保工程正常施工的保障、协调工作，而未约定被告江山公司具有支付款项的合同义务，且合同履行过程中亦未向原告支付过款项，故其不应承担支付款项的责任。
关于被告宝翔公司应当支付原告款项的数额。本院认为，第一，合同中暂定的金额853840元原、被告均无异议，本院予以确认。对于原告主张增加的金额98294元，本院认为，1、关于原告称增加130平方米平开窗，从而增加费用50050元的意见，原告未能提供有效证据予以证实，但被告宝翔公司认可合同中约定的130平方米的推拉窗变更为平开窗，即该部分增加9360元，故对增加的9360元本院予以确认。2、原告称增加人工费用15000元，依据原告举证的申请，该费用由金亚林签字确认，虽被告宝翔公司不予认可，但其确认金亚林为其公司工程部的员工，故金亚林的上述行为系职务行为，本院予以采信。3、关于原告主张增加的钢化费，因未提供相关证据予以证明，本院不予采信。因此，本案合同总金额为853840＋9360＋15000=878200元。第二，原告要求被告支付剩余的款项，但被告辩称工程尚未竣工验收，故不具备合同约定的付款条件，本院认为，原告对于其主张负有举证责任，依据合同约定，2013年12月31日应支付至结算总价的95%，预留5%的尾款作为质量保证金，待工程竣工验收合格之日起满一年后七日一次结清，现原告未能提供验收报告等相关证据证实涉案工程已竣工验收及验收合格的时间，虽然原告举证的说明中载明合同内的工程量已经完成，但该说明不足以证实工程已验收，且说明的出具时间为2014年3月14日，故亦不能证明5%的质量保证金已具备“工程竣工验收合格之日起满一年后七日”的付款条件。据此，被告应当依照合同约定向原告支付至总价的95%，即878200×95%=834290元，现被告宝翔公司已支付原告680000元，故被告宝翔公司还应向原告支付834290-680000=154290元。对于预留的质量保证金部分，原告可在合同约定的付款条件成就后另行主张。关于原告主张的利息，自合同约定的付款日期之次日起（2014年1月1日），按中国人民银行同期贷款利率计算。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告连云港宝翔置业有限公司于本判决生效后十日内给付原告连云港市华夏工程装饰有限公司154290元及利息（利息自2014年1月1日起，至本判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。
二、驳回原告连云港市华夏工程装饰有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5460元（原告已预交），由原告负担2000元，被告连云港宝翔置业有限公司负担3460元，被告连云港宝翔置业有限公司负担部分于给付上述款项时一并付给原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费5460元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
代理审判员 高 旭
二〇一四年八月七日
书 记 员 孙小惠
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
（二）《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用﹤诉讼费用交纳办法﹥的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催缴上诉费通知》具有同等法律效力。