湖南省邵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）邵中民三终字第35号上诉人（原审被告）永升建设集团有限公司，住所地新疆维吾尔自治区克拉玛依市阿山路42号。法定代表人张元清，该公司董事长。委托代理人杨冬梅，湖南富强律师事务所律师。被上诉人（原审原告）王友云，男，1963年2月17日出生，汉族，居民，住xx。委托代理人唐忠卿，湖南银剑律师事务所律师。原审被告国电湖南宝庆煤电有限公司，住所地邵阳市大祥区雨溪镇河洲村。法定代表人刘定军，该公司董事长。委托代理人张双代，男，汉族，1971年2月3日出生，系该公司的法律事务主管，住湖南省益阳市xx号。委托代理人郑爱斌，男，汉族，1968年4月18日出生，系该公司的合同主管，住湖北省荆门市掇刀区xx号。上诉人永升建设集团有限公司（以下简称永升公司）与被上诉人王友云及原审被告国电湖南宝庆煤电有限公司合同纠纷一案，不服湖南省邵阳市大祥区人民法院（2015）大民初字第5号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上诉人的委托代理人杨冬梅和被上诉人的委托代理人唐忠卿及原审被告的委托代理人张双代、郑爱斌到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原审法院经审理查明，被告永升公司承建了被告宝庆煤电公司的部分施工业务，并成立了永升建设集团有限公司宝庆电厂综合楼工程项目部（以下简称：永升公司项目部）。2010年3月17日，永升公司项目部与原告签订了《永升建设集团有限公司土方工程承包合同》由原告承包国电湖南宝庆煤电有限公司2×660MW机组组装场地场平、土方及整坡工程。2010年8月6日，永升公司项目部又与原告签订承包合同，由原告承包国电湖南宝庆煤电有限公司厂区D区⑧场地平整、压实工程。项目施工后，永升公司项目部于2010年9月10日与原告就D区片石护坡工程量进行了结算，结算金额为96688元。2011年5月25日，永升公司项目部与原告就邵阳宝庆电厂场平及护坡挡土墙进行结算，双方结算金额为377044元，对于双方结算的第五项“边坡垮塌土方采用挖机转运：73.7×［（2.4＋1.9/2）=2.15×27.5＝4357m3单价另定”；第七项“后段骨架未砌筑，现场材料、河沙四车、片石两车，另计”，双方未进行结算。2013年6月30日，原告委托湖南振威律师事务所向邵阳市人和司法鉴定所申请对王友云完成宝庆煤电工程的工作量予以鉴定，因未能补齐鉴定材料，该司法鉴定所未能出具鉴定报告。2014年11月17日，原告再次委托湖南银剑律师事务所向邵阳市南方司法鉴定所申请对王友云承建的邵阳宝庆电厂场平及护坡挡土墙项目第五项边坡垮塌土方采用挖机及汽车转运工程造价和第七项河沙4车、片石两车材料价值进行鉴定，该鉴定机构的鉴定意见为：“邵阳宝庆电厂场平及护坡挡土墙项目边坡垮塌土方和河沙片石材料工程造价为132205.82元。”另查明，永升公司项目部已支付原告工程款350000元。再查明，被告永升公司与被告宝庆媒电公司已就案涉工程进行结算，并已实际履行完毕。原审法院认为，本案是一起合同纠纷。本案的争议焦点：一、被告永升公司是否应当承担支付工程款的责任？被告宝庆煤电公司为案涉工程发包人，被告永升公司为承包人。2010年3月17日及2010年8月6日，永升公司项目部分别与原告签订了《永升建设集团有限公司承包合同》，由原告王友云承包国电湖南宝庆煤电有限公司2×660MW机组组装场地场平、土方、整坡工程及厂区D区⑧场地平整、压实工程。原告王友云为案涉工程的实际施工人。原告按照与永升公司项目部的约定完成案涉工程施工任务，双方分别于2010年9月10日及2011年5月25日对案涉工程进行结算。结算金额为473732元，尚未结算的两项经鉴定工程造价为132205.82元，扣除已经支付的350000元工程款，永升公司项目部尚欠原告工程款255937.82元。因永升公司项目部系被告永升公司设立的分支机构，无独立的民事行为能力，其行为的法律后果应由被告永升公司承担。故原告请求被告永升公司支付工程款的诉讼请求有理，予以支持。工程造价鉴定费5000元，由双方各自承担50%。二、原告起诉是否超过诉讼时效？原告在工程完成后，与永升公司项目部进行了两次结算，但是第二次结算中有两项尚未结算完成，由于工程未全部结算完成，原告无法得知其完成工程量的具体数额，亦无法确定付款时间。故原告的起诉没有超过诉讼时效。三、被告永升公司主张原告承包的工程存在质量问题，并提供了整改通知单、会议纪要等证据材料，但上述整改通知、会议纪要等均发生在原告与永升公司项目部结算之前，并且双方第二次结算单中亦包含了前次工程的维修费用，故被告永升公司以此主张拒付工程款，本院不予支持。四、被告宝庆煤电公司在本案中是否应当承担责任？被告宝庆煤电公司为案涉工程的发包人，与被告永升公司存在合同关系，但双方已经就案涉工程结算且履行完毕，其与原告之间无合同关系，不是合同当事人，故在本案中不应承担责任。据此判决：一、被告永升建设集团有限公司在判决生效后七日内支付原告王友云工程款人民币255937.82元。二、被告永升建设集团有限公司在判决生效后七日内支付原告王友云工程造价鉴定费人民币2500元。三、驳回原告王友云的其他诉讼请求。永升公司上诉称，双方最后一次结算时间为2011年5月25日，王友云第一次向原审法院起诉被法院驳回起诉的裁定送达时间为2012年1月12日。本次王友云于2014年12月22日再次起诉，已超过了两年的诉讼时效。王友云自己所承建的工程，先后两次垮塌所造成的经济损失应当由王友云自负，原审判决将该工程两次垮塌的经济损失全部判归由永升公司承担，显失公平。请求二审依法撤销原判，改判永升公司不承担责任。被上诉人王友云答辩称，原判认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。原审被告国电湖南宝庆煤电有限公司答辩称，我公司与王友云没有合同关系，在原审法院判决我方也没有担责，对原判不发表意见。二审查明的事实和对证据的认定与原判一致。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。双方所争执的焦点主要有以下两个方面，一是被上诉人王友云就本案主张权利，是否已超过诉讼时效；二是王友云所承建的工程垮塌，造成修复费用的经济损失由永升公司全部承担是否恰当。关于本案是否超过诉讼时效的问题。王友云所承建的工程，双方先后进行了两次结算，第一次结算时间为2010年10月9日，第二次结算时间为2011年5月25日。由于双方在第二次结算时第五、七条对边坡垮塌土石方转运的计价及一些现场留存材料的处理双方未明确约定，王友云因此不能提出具体明确的诉讼请求，遂自行委托司法鉴定机构对上述事项进行鉴定，司法鉴定机构的鉴定意见书于2014年12月1日作出，王友云于2014年12月2日向原审法院主张权利，其诉讼时效并未超过。现永升公司上诉称王友云就本案起诉已超过诉讼时效的理由不成立，本院不予支持。关于王友云所承建的工程造成垮塌修复的经济损失由永升公司全部承担是否恰当的问题。双方在第二次结算中的第五、七条属于工程垮塌修复的费用，在结算时并未明确，而约定的是“另定和另计”。王友云在起诉前，虽然对第二次结算中的第五、七条工程垮塌的修复进行了造价司法鉴定，但该司法鉴定是王友云单方面委托鉴定的，永升公司并不认可该鉴定结论。因该工程的垮塌是王友云在承建过程中垮塌的，对垮塌的原因和责任并未进行司法鉴定，双方并未约定该笔修复费用由谁来承担。王友云亦未提供确凿证据证实该笔修复费用应由永升公司承担。因此，王友云根据其提交的司法鉴定结论，要求永升公司支付边坡垮塌土方和河沙片石材料工程价款132205.82元的证据不充分。原判对王友云的该诉讼请求予以支持不当。原判认定事实清楚，但处理欠妥，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省邵阳市大祥区人民法院（2015）大民初字第5号民事判决的第三项；二、撤销湖南省邵阳市大祥区人民法院（2015）大民初字第5号民事判决的第一、二项；三、由上诉人永升建设集团有限公司支付被上诉人王友云工程款人民币123732元，该履行款项限本判决生效后十日内支付完毕。本案一审诉讼费2604元，二审诉讼费5176元，鉴定费2500元，共计10280元，由上诉人永升建设集团有限公司负担5280元，由被上诉人王友云负担5000元。本判决为终审判决。审判长  李盛刚审判员  李玉芳审判员  莫佩华二〇一五年十二月二十一日书记员  王巾英附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；……