福建省三明市三元区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0403民初39号
原告：福建明沈建设工程有限公司，住所地尤溪县。
法定代表人：傅月莲，经理。
委托诉讼代理人：曾永福、傅祚江，福建闽方律师事务所律师。
被告：三明市三元区中村乡卫生院，住所地三明市三元区。
法定代表人：苏文渊，院长。
委托诉讼代理人：郑开林，福建明经律师事务所律师。
原告福建明沈建设工程有限公司（以下简称明沈工程公司）与被告三明市三元区中村乡卫生院（以下简称中村卫生院）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年1月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告明沈工程公司的委托诉讼代理人曾永福、傅祚江、被告中村卫生院的委托诉讼代理人郑开林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
明沈工程公司向本院提出诉讼请求：1.判令中村卫生院支付工程款1079313元；2.中村卫生院支付逾期付款利息42723元（自2016年2月11日起至2016年12月10日止，按年利率4.75%计算，此后利息继续按此标准计算至工程款付清之日止）；3.中村卫生院承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年2月5日，明沈工程公司通过招投标方式中标中村卫生院职工周转房，中标价为2011411元，并签订《建设工程施工合同》一份，合同对付款时间和方式约定：工程竣工验收，应付工程总造价80%；资料归档10日内支付95%；余额5%作为保修金，验收交付使用一年内一次性付清。其依约完成了工程施工，并于2015年10月15日通过竣工验收，2016年1月13日工程交付使用。2016年2月1日建设工程文件交付给三明市城市建设档案馆。2016年4月18日该工程通过审核，审后总价为2979313元。至2016年1月底，中村卫生院共支付1900000元工程款，其后以工程款超过中标价过多为由不支付工程尾款，因工程造价增加系建设方未将挡墙、外墙装修、水电安装等附属工程费用预算在内造成，明沈工程公司无过错责任，现尚欠工程款1079313元。
中村卫生院辩称，1.该工程严重逾期。双方于2014年2月5日签订《建设工程施工合同》，约定工期180天，2015年10月16日进行初步验收历时611天（扣除挡墙工程顺延60天），明沈工程公司工期拖延1年之久。2016年1月交钥匙后，因水电没做到位，职工无法居住，明沈工程公司也未能按合同的约定完成施工。根据工期延误违约金的限额规定为合同价款的10%计算，违约金为245160.40元，应当从工程款中给予扣除。2.承建的工程质量部分存在严重不合格。楼房各楼层漏水、浴室天花板漏水、厨房下水道堵塞、墙体发霉、门把损坏等一系列质量问题，要求明沈工程公司进行修复，但一直未给予修复好，应承担修复的费用，其行为已违约。3.该工程造价经审核应为2451604元（在无质量问题和未逾期的前提下），而不是2979313元。中村卫生院委托的审核公司系政府规定范围内对国有企事业单位鉴定的部门，所出具的工程审核书具有法律效力，应当予以采信。综上内容，扣除已支付的1900000元，扣除违约金245160元及修复费用，已无剩余工程款，请求驳回诉讼请求。
经审理查明，明沈工程公司通过招投标方式中标中村卫生院职工周转房后，2014年2月5日与中村卫生院签订了一份《建设工程施工合同》，主要内容约定：合同价为2011411元（包含安全文明措施费等）、施工工期为180天；工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准；工期延误1个月以内、支付1000元/天违约金，延误1个月以上、支付2000元/天违约金，逾期竣工违约金的限额为合同价款的10%；变更的估价原则中分部分项工程项目和措施项目、规费及税金作了约定；工程竣工价款结算时根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计量，单价按招标工程控制价中的项目单价下浮12%以及约定的调整办法计价；进度付款方式为每月25日前向业主报送完成的工程量，由建设单位在14日内审核后支付单月的进度款60%，工程竣工验收付总造价80%、资料归档10日内支付95%、余额5%作为保修金，验收交付使用一年内一次性付清及其他补充条款等。2014年2月10日明沈工程公司进场施工，2015年10月15日竣工及通过验收为合格工程。2016年1月13日工程交付使用。2016年2月1日建设工程文件交付给三明市城市建设档案馆存档。明沈工程公司在施工过程中，双方增加了挡墙、外墙装修、水电安装等其他附属工程项目，造成工程总价增加及工期顺延等情形，2016年4月18日该工程委托福建省仟羽工程咨询有限公司审核，审后总价为2979313元。至2016年1月底前，中村卫生院已支付明沈工程公司工程款1900000元。中村卫生院对上述审核总价持有异议，未再继续支付工程款，双方发生纠纷诉至法院。
另查明，中村卫生院职工周转房承建期间，因不符合安全施工条件存在隐患，多次被相关监管部门发出停工整改通知，整改内容涉及双方当事人存在的问题。2017年3月13日中村卫生院委托三明市工程建设监理有限公司进行工程审核，审后总价为2451604元，并认为应以此金额作为工程结算款。明沈工程公司持有异议，认为有部分工程量未计算入审核报告书内。
诉讼过程中，针对双方对已完成的工程量及工程造价分歧，本院委托福建省明信德工程咨询有限公司进行了鉴定，2017年6月19日作出鉴定意见为确定本工程造价为2823939元。明沈工程公司认为该鉴定工程造价仍有少计算部分项目，但表示愿意接受此鉴定意见；中村卫生院认为该鉴定工程造价多计算了工程总价。2017年8月17日福建省明信德工程咨询有限公司对双方争议的内容进行了书面答复。
上述事实，有明沈工程公司提供的《建设工程施工合同》、竣工验收报告、三明市城市建设档案馆通知单、收条、审核造价书等；中村卫生院提供的停工整改通知书、照片、审核造价书等证据以及当事人陈述、庭审笔录相互印证。
综上所述，本院认为，明沈工程公司与中村卫生院签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容亦不违反法律、法规禁止性规定，该合同合法有效，对双方均具有法律约束力。本案涉案工程经验收合格并交付使用后，中村卫生院应当按合同约定履行付款的义务。鉴定机构所作的工程造价是依据双方签订的合同、招标文件、图纸、工程量签证单、合同单价、定额单价等确定的，明沈工程公司主张鉴定机构漏算的观点未提供相关证据证实，本院不予确认；中村卫生院也未提供有效证据证实鉴定机构多算的事实，其主张不予确认，应以鉴定机构的意见为准，故本院确认涉案工程造价为2823939元，扣除中村卫生院已支付的1900000元，现实际尚欠工程款923939元。因该工程增加了合同约定以外的其他附属工程，导致工程总价增加，双方对此工程计算的工程量及造价持有不同认知产生分歧，中村卫生院未能及时付清工程尾款具有一定的合理原因，因此明沈工程公司要求中村卫生院支付逾期付款利息的诉请，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条规定，判决如下：
一、三明市三元区中村乡卫生院应于本判决生效之日起10日内支付给福建明沈建设工程有限公司工程款923939元；
二、驳回福建明沈建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14898元，减半收取为7449元，鉴定费20957元，合计28406元，由福建明沈建设工程有限公司负担诉讼费534元和鉴定费10478元，小计11012元；由三明市三元区中村乡卫生院负担诉讼费6915元和鉴定费10479元，小计17394元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。
审判员 吴广宇
二〇一七年九月八日
书记员 兰文龙
附注：主要法律条文及申请执行提示
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。