陕西省华阴市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）华阴民初字第00673号
原告华阴市骏达装饰工程有限公司，组织机构代码证代码：55566251-8，住所地华阴市计生服务站东。
法定代表人袁月侠，公司经理。
委托代理人薛建文，男，陕西恒同律师事务所律师。
委托代理人闫江平，男，陕西恒同律师事务所实习律师。
被告华阴市华山世知置业有限公司，组织机构代码证代码：69113208-7，住所地陕西省渭南市华阴市招商局内。
法定代表人金雨云，公司经理。
委托代理人宋同起，男，汉族，华阴市华山世知置业有限公司员工。
委托代理人刘丽萍，女，汉族，华阴市华山世知置业有限公司员工。
原告华阴市骏达装饰工程有限公司与被告华阴市华山世知置业有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告华阴市骏达装饰工程有限公司法定代表人袁月侠及委托代理人薛建文、闫江平到庭参加了诉讼。被告华阴市华山世知置业有限公司法定代表人金雨云及其委托代理人宋同起、刘丽萍经合法开庭传票传唤均缺席未到庭，亦未提出不到庭的理由，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告华阴市骏达装饰工程有限公司诉称，原被告于2011年1月23日签订《铝合金门窗工程施工合同》，约定：原告以包工、包料、包运输形式为被告大酒店别墅A2、A3、A5／B2、B3、B5／D1样板房隔热断桥铝合金门窗进行二次深化设计、供应、制作、安装；价款约定：90系列推拉门窗745／㎡，63系列平开门窗858／㎡；结算方式为：本栋别墅门窗进场安装并验收合格后付款20%，窗扇安装结束后付款40%，本栋别墅全部安装结束并验收合格后支付工程总款95%，剩余5%作为质量保证金，在使用一年后无质量、售后服务问题全部支付原告。合同签订后，原告依约履行了合同义务，为被告加工安装断桥铝门窗、防盗门等花去费用约200余万元，被告只付款25万元，后停工至今，迟迟不予开工。原告于2012年3月10日开始催要工程款，被告一直推脱、搪塞，导致原告资金占用、原材料压款、工人窝工等，损失严重，民工情绪激动。故诉至法院请求1、依法确认原告与被告于2011年1月23日签订的《铝合金门窗工程施工合同》有效；2、责令被告给付原告已完工工程款181412.60元，并支付利息损失，利息自2012年3月10日至被告足额给付上述款项之日止，利率按同期银行贷款利率计算；3、责令被告赔偿原告由此遭受的经济损失1776453.50元；4、诉讼费及诉讼花费由被告承担。
原告为支持其主张，向本院提交证据如下：
第一组：《铝合金门窗工程施工合同》一份。
证明被告违反“铝合金门窗工程施工合同”第五条第1项规定，未按双方约定付款方式支付原告工程款。据此，原告行为已构成违约。应赔偿原告损失。
第二组：厂房租赁协议、设备和用工合同损失证明，鉴定结论收据。
证明被告违反“铝合金门窗工程施工合同”规定，未按双方约定付款方式支付原告工程款。根据合同第7.3项之规定，赔偿原告损失如下：
1、要求被告支付工程款181412.60元及自2012年3月10日起至足额付款之日止期间的贷款利息；
2、完成窗框工程款420503.50元；
3、库存材料、人员工资等损失1355950元；
4、鉴定费用35000元。
第三组：原告与被告的工程确认单、付款记录、司法鉴定报告。
证明提供的目的和作用如下：
1、渭南瑞华建筑技术服务有限责任公司鉴定报告评定原告施工工程造价为：
（1）已经安装在别墅里的铝合金门窗造价为657743.58元；
（2）运到施工现场未安装的框及扇造价为7747.19元；
（3）在加工厂已做好了的框及扇造价为25579.02元；
（4）加工厂没有制作的剩余材料费865057.60元；
（5）人员窝工工资290013.73元；
（6）机械窝工台班费为19996.20元；
（7）厂房停工期间租赁费48000元。
（8）以上合计为1914137.32元
2、证明被告已付工程款为25万。
被告华阴市华山世知置业有限公司于2013年9月16日提出管辖权异议申请，本院于2013年9月23日作出（2013）阴民初字第00673号民事裁定书，依法驳回了被告对本案管辖权提出的异议。被告华阴市华山世知置业有限公司上诉后，陕西省渭南市中级人民法院依法维持了华阴市人民法院的（2013）阴民初字第00673号民事裁定书。
被告华阴市华山世知置业有限公司及其委托代理人收到本院开庭传票后缺席未到庭，仅于庭后寄来函件一份，内容为“华阴市人民法院就（2013）华阴民初字第00673号有关承揽合同纠纷作以说明：华阴市世知置业有限公司在2014年3月发生了股权变更，此债务应当由原法人股东承担解决。”
被告华阴市华山世知置业有限公司未提交证据。
本院2013年12月23日与原、被告所做调查笔录一份。
证明：1、原被告双方于2011年1月23日签订了《铝合金门窗工程施工合同》，被告分三次共支付原告方工程款25万元；2、原被告双方约定2013年12月26日（周四）10时对原告认为已经做完的工程进行验收。
被告华阴市华山世知置业有限公司收到本院依法送达的起诉状副本及其他应诉材料和开庭传票后，既不出庭应诉，又不提供证据材料，本院视为其放弃了对原告证据材料的质证权利。
经审核，原告华阴市骏达装饰工程有限公司提交的证据材料能够证明：华阴市骏达装饰工程有限公司与华阴市华山世知置业有限公司自愿签订了《铝合金门窗工程施工合同》后，原告按合同履行了义务，被告华阴市华山世知置业有限公司违约未全面履行合同。原告提交的三组证据具有真实性、合法性、关联性，本院对原告证据中能够证明被告实际拖欠原告工程款部分及遭受的实际损失的证据证明效力予以确认。对不符合案件事实和客观实际的部分证据不予以确认。本院为查清案件事实对原被告所做调查笔录，符合案件真实情况，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力予以确认。
根据对以上证据的认定，结合原告当庭陈述以及庭审笔录记载，查明本案如下法律事实：
2011年1月23日，原、被告签订《铝合金门窗工程施工合同》一份，共九条，主要内容为：工程概况、承包范围、施工工期、工程质量及验收、合同付款的约定、争议及纠纷处理、生效及终止等。涉及本案主要合同条款如下：第一条1.1工程名称为“华山世知大酒店别墅隔热断桥铝合金门窗工程”。1.2工程地点陕西华山；第二条2.1承包范围：华山世知大酒店别墅A2、A3、A5／B2、B3、B5／D1样板房隔热断桥铝合金门窗进行二次深化设计、供应、制作、安装。2.2承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包运输等；第五条合同付款的约定，5.1铝合金隔热断桥门窗：90系列推拉门窗745／㎡，63系列平开门窗858／㎡。付款方式：合同签订后，按实际制作尺寸付给乙方工程进度款，门窗框进场安装结束并验收合格后付本栋别墅铝合金门窗工程总价的20%，窗扇进场安装结束后付本栋别墅铝合金门窗工程总价的40%，全部安装结束并经验收合格后付本栋别墅铝合金门窗工程总价的95%，留5%作为质量保证金，交付使用使用一年后无质量、售后服务问题，期满全部结清；第七条7.3因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失；第八条8.4乙方必须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等。乙方对在运输及施工等过程中的安全自行负责，与甲方无涉。
原告华阴市骏达装饰工程有限公司承包被告华阴市华山世知置业有限公司“华山世知大酒店别墅隔热断桥铝合金门窗工程”，在尚未完工时，接到被告华阴市华山世知置业有限公司的停工通知，由于被告华阴市华山世知置业有限公司复工日期不能确定，原告华阴市骏达装饰工程有限公司对已经完成工程的拖欠工程款项及未完成工程遭受的损失提起诉讼。案件审理中，原被告曾于2013年12月23日共同确认：1、原被告双方于2011年1月23日签订了《铝合金门窗工程施工合同》，被告分三次共支付原告方工程款25万元；2、原被告双方约定2013年12月26日（周四）10时对原告认为已经做完的工程进行验收。在约定时间，原告到达现场，被告借故拒绝。因原被告对未完成的工程造价、工程量达不成一致意见，原告华阴市骏达装饰工程有限公司要求启动司法鉴定程序。渭南市瑞华建筑技术服务有限责任公司于2014年11月19日向渭南市中级人民法院出具渭瑞司鉴字（2014）006号“司法鉴定报告”。该报告结论为：1、已经安装在别墅里的铝合金门窗造价657743.58元；2、运到施工现场未安装的框及扇造价7747.19元；3、在加工厂已做好了的框及扇造价25579.02元；4、加工厂没制作的剩余材料费865057.60元；5、人员窝工工资290013.73元；6、机械窝工台班费用19996.20元；7、厂房停工期间租赁费48000元；8、上述合计1914137.32元。
另查，被告华阴市华山世知置业有限公司组织机构代码证代码为55566251-8，营业执照注册号为610582100001934。原告认可已经完成工程价款为431412.60元，且包含于鉴定报告中已经安装在别墅里的铝合金门窗造价657743.58元内，被告已支付25万元，剩余181412.60元未付。
以上事实有原告陈述、原告证据及渭南瑞华建筑技术服务有限责任公司《鉴定报告》加以证明，本院予以认定。
本院认为，原告华阴市骏达装饰工程有限公司与被告华阴市华山世知置业有限公司签订的《铝合金门窗工程施工合同》是在双方当事人自愿、平等、协商一致的基础上签订的，内容真实、形式合法，合同上有双方签字和盖章，且未违反有关法律法规的强制性规定，对其效力依法应予以确认。原告按合同约定为被告制作特定定作物，完成了约定工程量，被告违约未履行支付合同款项义务。原告要求被告支付已完成工程剩余款项181412.60元，符合双方约定，应予支持；因被告原因不能复工致使原告依约履行合同造成的各项损失，被告拒绝协商，应参照双方共同认可鉴定机构的《鉴定报告》计算。对已经安装在别墅里的铝合金门窗造价损失226330.98元（657743.58元-已经完成工程价款431412.60元】、运到施工现场未安装的框及扇造价损失7747.19元、在加工厂已做好了的框及扇造价损失25579.02元、机械窝工台班费损失19996.20元、厂房停工期间租赁费损失48000元、人员窝工工资损失290013.73元，被告应予以承担，但在加工厂已做好了的框及扇、运到施工现场未安装的框及扇需完好交予被告。对加工厂没有制作的剩余材料费损失865057.60元，结合本案实际，依法不予认可；对原告要求被告承担诉讼花费的请求，因无具体数额和证据，无法核实，依法不予支持；关于被告华阴市世知置业有限公司所述其在2014年3月发生了股权变更，此债务应当由原法人股东承担解决之请求，参照《中华人民共和国公司法》第六十四条之规定，公司内部股权变更不影响公司对外债务的承担，被告华阴市世知置业有限公司不承担原告华阴市骏达装饰工程有限公司债务的请求，因未能举证，不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第七十五条、第一百四十四条，《最高人民法院﹤关于民事诉讼证据的若干规定﹥》第二条、第七十一条之规定，判决如下：
一、原告华阴市骏达装饰工程有限公司与被告华阴市华山世知置业有限公司2011年1月23日签订的《铝合金门窗工程施工合同》合法有效；
二、被告华阴市华山世知置业有限公司支付原告华阴市骏达装饰工程有限公司已完成铝合金门窗工程款181412.60元，利息自2012年3月10日至被告足额给付上述款项之日止，利率按同期银行贷款利率计算；
三、被告华阴市华山世知置业有限公司赔偿原告华阴市骏达装饰工程有限公司损失：已经安装在别墅里的铝合金门窗造价损失226330.98元（657743.58元-已经完成工程价款431412.60元】、运到施工现场未安装的框及扇造价损失7747.19元、在加工厂已做好了的框及扇造价损失为25579.02元、机械窝工台班费损失为19996.20元、厂房停工期间租赁费损失48000元、人员窝工工资损失290013.73元，合计617667.12元。【其中在加工厂已做好了的框及扇暂由原告华阴市骏达装饰工程有限公司保管；运到施工现场未安装的框及扇在被告华阴市华山世知置业有限公司施工现场的由被告保管；具体详单见渭南市瑞华建筑技术服务有限责任公司向渭南市中级人民法院出具的渭瑞司鉴字（2014）006号“司法鉴定报告”。】
四、驳回原告华阴市骏达装饰工程有限公司其他诉讼请求。
上述给付内容应于本判决生效之日起十日内履行完毕。
如果未按照本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15000元，财产保全费1000元，鉴定费35000元，由被告华阴市华山世知置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。
审 判 长 何高峰
审 判 员 冉 强
代理审判员 张建科
二〇一五年二月二十七日
书 记 员 宁晓松