清远市清城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1802民初529号
原告：张俊雄，男，1962年10月11日出生，汉族，住广东省广州市海珠区。
原告：林慧芬，女，1963年7月28出生，汉族，住广东省广州市海珠区。
上列原告共同委托代理人：卢威达，广东盈辉律师事务所律师。
被告：清远市威鹏房地产有限公司，住所地：广东省清远市清城区洲心街富景天下1区16号楼二楼，组织机构代码：66150417-7。
法定代表人：薛锡洪。
委托代理人：贺明秀，该公司职员。
原告张俊雄、林慧芬诉被告清远市威鹏房地产有限公司（简称威鹏公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年2月3日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告张俊雄、林慧芬的委托代理人卢威达到庭参加诉讼，被告威鹏公司的委托代理人贺明秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张俊雄、林慧芬诉称：一、原、被告于2013年7月4日签订《商品房买卖合同》（合同编号：2013071402249713），原告购买被告所有的位于清远市清城区××景天下花园××区××层××号房屋，房屋总价款为646946元，《商品房买卖合同》第八条约定，被告应当在2013年10月31日前，依照国家和地方政府的有关规定，将具备商品房经清远市住房和城乡建设局工程竣工验收合格并符合合同约定的房屋交付原告使用。合同第九条约定，被告逾期交付房产超过30天的，原告可以要求被告继续履行合同，并且要求被告按日向原告支付房价万分之五的违约金，合同第十五条还约定被告在将房屋交付原告使用后90日内将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案。二、原告已经按照合同确定支付全部购买款，但是原告至今未向原告交房。按照合同第八条、第九条的约定，被告应该按照合同约定按日向原告支付房价款万分之五的违约金，违约金应该从约定交付房屋的次日即2013年11月1日起计算，计算至2015年12月20日为780天，违约金为252301元。被告构成违约但未支付违约金，其行为严重损害原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院判令：一、被告向原告支付逾期交房违约金252301元（暂计算至2015年12月20日）；二、本案的诉讼费用由被告承担。
原告张俊雄、林慧芬提供的证据：1、原告的身份证复印件，拟证明原告的诉讼主体资格；2、被告的企业登记信息、组织机构代码证，拟证明被告的诉讼主体资格；3、商品房买卖合同，拟证明原告向被告购房的事实；4、收款银行存款凭证，拟证明原告已经付清购房款；5、完税证明，拟证明原告已缴纳契税，被告至今未交付房屋。
被告威鹏公司辩称：一、逾期办理竣工验收备案的原因在于政府部门市政部门市政配套安装延误、政府市政府道路封闭施工及遭遇异常天气等所造成的，这属于《购房合同》第八条约定的免责事由。答辩人未按合同约定交楼不存在违约，原告起诉没有事实和法律依据，应依法驳回其诉讼请求。二、即使认定答辩人违约，涉案房屋富景天下花园一区七号楼在2014年4月4日已经竣工验收备案，答辩人已通知原告收楼，通知之后产生的责任应当由原告承担。如认定答辩人存在违约，答辩人认为自2014年4月4日后违约金不应由答辩人承担。三、答辩人认为合同约定按每日万分之五计算违约金过高，应按同地段房屋租金计算。根据最高人民法院《合同法解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础”，即使答辩人存在违约的情况，答辩人为提供证据证明对其造成的直接损失，因此被答辩人的损失只有中国人民银行同期贷款利率计付的利息。答辩人认为被答辩人按照每日万分之五计算的违约金明显过高，应按同地段房屋租金计算。
被告威鹏公司提供的证据：1、竣工验收备案表一份，拟证明被告在2014年4月4日提交竣工验收备案表，在2014年7月23日通过了验收竣工备案，具备交楼条件；2、挂号信，拟证明公司已按合同约定在2015年4月13日寄出收楼通知；3、邮局邮件跟踪查询单，拟证明公司已按合同约定在2015年4月13日寄出收楼通知；4、房屋买卖合同附件四《补充协议》，拟证明原、被告双方协议约定非因被告的原因导致原告无法收到通知的视为原告已收到邮件并生效。
经审理查明，2013年4月7日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同》，合同约定：买受人向出卖人购买位于清远市清城区××景天下花园××区××层××号房屋，建筑面积为149.8平方米（第三条）；总金额为646946元（第四条）；买受人采取一次性付款方式支付购房款（第六条）；出卖人应当在2013年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备“该商品房经建设局工程竣工验收备案”条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用（第八条）；出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期超过30日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金（第九条）；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续（第十一条）；合同还约定了其他的权利和义务。附件四《补充协议》中第十条第1点载明：买卖双方来往函按照买卖合同写明的地址以邮寄方式送给对方，如买受人地址、电话或其他联系方式发生变更，应在变更后5个工作日内书面通知出卖人，否则承担无法及时通知而产生的一切法律后果。被告提交的挂号信及查询单没有显示所寄文件，邮寄地址与合同中原告的地址不一致，所寄挂号信被退回，原告对其真实性没有确认，否认收到收楼通知。合同签订后，原告依约定支付了购房款646946元，原告称被告至今没有交付符合合同约定条件的楼房。2016年2月3日，原告向本院提起诉讼并提出上述诉讼请求。
另查明，本案所涉房屋在2014年7月23日通过竣工验收备案。
诉讼中，被告于2016年4月18日提交了一份《评估报告书》，拟证明经评估，本案房屋同地段租金评估为每月8-11元/㎡。
本院认为，原告提交的《商品房买卖合同》，形式、来源合法，有原告签名、被告盖章确认，是双方真实意思表示，双方应按合同约定履行各自的义务。原告依约将购房款支付给被告后，被告应在约定的期限前将符合约定条件的楼房交付给原告，被告至今没有交付楼房，违反合同约定，存在违约行为，被告提交的挂号信及查询单不能显示所寄发的文件，且挂号信被退回，原告对真实性也没有确认，其认为已通知原告收楼、已尽合同义务的辩解意见，本院不予采纳。根据原、被告双方签订的《商品房买卖合同》中第九条，原告选择继续履行合同，要求被告从约定交付楼房的期限届满次日（2013年11月1日）起以646946元为基数按日万分之五支付违约金的请求，合理合法，本院予以支持，暂计至2015年12月20日为780天，违约金为252308.94元（646946元×0.0005×780天）,原告只要求252301元，本院予以照准。被告于2016年4月18日提交的一份《评估报告书》，已超过本院指定的举证期限，对该证据本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
被告清远市威鹏房地产有限公司限于本判决生效之日起十天内支付逾期交付房屋违约金252301元（违约金暂计至2015年12月20日为252301元，从2015年12月21日起以646946元为基数按日万分之五计算至交付合同约定的楼房之日止）给原告张俊雄、林慧芬。
本案受理费2542元，由被告清远市威鹏房地产有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。
审判员 招跃温
二〇一六年五月三日
书记员 毛敏灵
附引用法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。