福建省南安市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0583民初2814号
原告：南安市第七建筑工程有限公司，住所地南安市南美开发区，统一社会信用代码：91350583156300077W。
法定代表人：黄金泽。
委托诉讼代理人：刘庆明、吕良旭，该公司职员。
被告：福建恒实陶瓷有限公司，住所地南安市扶茂工业园，统一社会信用代码：913505835673169703。
法定代表人：王振法。
原告南安市第七建筑工程有限公司与被告福建恒实陶瓷有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月7日立案后，依法组成合议庭于2017年5月19日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘庆明、吕良旭到庭参加诉讼，被告经合法传唤未到庭，本案现已审理终结。
原告南安市第七建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款5309882.5元及利息（从起诉之日起至判决确定还款之日止按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）；2.判令被告返还原告所交付的合同履约保证金500000元及利息（从起诉之日起至判决确定还款之日止按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）；3.判令被告承担本案的诉讼费。事实和理由：原、被告通过招投标的方式于2012年5月10日签订的《福建恒实陶瓷有限公司A区道路工程、福西路工程建设工程施工合同》1份，约定：工程地点位于福建省南安市经济开发区扶茂工业园，工程内容是A区道路及福西路工程图纸体现的内容（不包括主电缆各栋变压器的线路及生产工艺管道）；工程立项批准文号为闽发改备[2011]C06031号，资金来源为企业自筹；承包范围为被告提供的A区道路工程（不包括工艺管道及高压主电缆至各栋变压器线路施工）及福西施工图纸体现的内容，各横穿道路的电力、弱电、消防、中水、给水等镀锌钢管预埋；开工日期为2012年5月12日，总工期为90天；合同价款（固定单价）暂定总价为2300万元，等等。合同签订后，原告依约于2012年5月18日支付被告合同履行保证金500000元。被告从2012年9月至2014年1月23日支付工程款共计10225957元，但此后没有按约支付工程款。双方于2017年2月13日就已完成的工程进行结算并确认审定造价为15035839.5元，已完成的工程均由被告验收合格并投入使用，但未完成的部分因被告无法提供场地供原告施工导致至今无法施工。为此，双方于2017年2月8日签订《工程签证单》，共同确认因被告原因导致施工延迟并一致同意将竣工日期顺延至2017年2月底。之后，被告于2017年2月16日发给原告《解除合同通知书》1份，明确表示其因负债累累已被泉州市中级人民法院采取强制执行拍卖其名下财产的措施，其已无法继续履行涉案合同而解除合同。根据双方签订的合同第二部分通用条款第22.2.4条“因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额：（1）合同解除日以前所完成工作的价款；（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额；（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；（4）承包人撤离施工场地及遣散承包人人员的金额；（5）由于解除合同应赔偿的承包人的损失；（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保……”的规定，被告应依约支付尚欠原告的工程款4809882.5元并依法返还合同履约保证金500000元。为此，原告具状起诉，望判如所请。庭审时，原告称目前被告尚欠工程款4809882.5元，故变更其上述第一项诉讼请求为要求判令被告支付原告工程款4809882.5元及利息（从起诉之日起至判决确定还款之日止按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）。
被告福建恒实陶瓷有限公司未作书面答辩，也未提供证据。
本院经审理认定如下事实：2012年5月10日，原、被告签订《建设工程施工合同》1份，约定：原告承包被告福建恒实陶瓷有限公司A区市政道路、福西路工程；开工日期为2012年5月12日，竣工日期为2012年8月12日；合同价款为2300万元；工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》，发包人支付已完成合格工程量总和的85%，工程完成竣工结算，并经有关部门审核批准后28天内，发包人支付经批准的结算金额总价95%的工程款，剩余5%作为工程质量保证金；因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额：（1）合同解除日以前所完成工作的价款；（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额；（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；（4）承包人撤离施工场地及遣散承包人人员的金额；（5）由于解除合同应赔偿的承包人的损失；（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额，等等。合同签订后，原告依约于2012年5月18日向被告支付了500000元的履约保证金，并进场进行施工。2014年7月，因被告无法移交施工场地，导致工程全面停工，为此，经协商，原、被告于2017年2月8日签订《工程签订单》，确认因施工范围较大，被告预计在2017年1月左右才能将施工场地平整完成，同意将竣工日期顺延至2017年2月底，若到期未能提供施工范围内的完整的场地，竣工日期双方再进行协商确定。2017年2月13日，原、被告就原告已完成的工程量进行结算，确认已完成工程量为15035839.5元。2017年2月16日，被告向原告发放《解除合同通知书》，表示其因被泉州市中级人民法院强制执行并启动拍卖程序而无法继续履行涉案《建设工程施工合同》，故通知原告于2017年2月16日解除双方的合同关系。2017年2月20日，被告对原告已完成的工程进行自行验收，并出具《工程竣工验收报告》给原告，确认已施工的工程经综合评定为合格。施工过程中，被告已陆续支付工程款共计10225957元，经原告催讨，未能再付款，现尚欠原告工程款4809882.5元及履约保证金500000元。
上述事实，有原告提供的营业执照、被告的企业信用信息表，《建设工程施工合同》、《履约保证金收款收据》，《建筑业统一发票》9份,《工程结算书》、《工程结算审核意见书》，《工程签证单》，《解除合同通知书》，《工程验收报告》，报纸公告以及原告的委托诉讼代理人在庭审中的陈述等为证。被告未到庭，也未对上述证据提出异议并提交相反证据或反驳证据，视为对原告提供的证据和主张的事实没有异议，本院予以确认。
综上，本院认为，原、被告之间《建设工程施工合同》主体适格，双方当事人意思表示真实，应确定为合法有效，双方当事人应按合同约定履行各自义务。原告依据合同约定完成了被告A区市政道路、福西路的部分工程的施工，且经被告自行验收合格交付使用，并确认原告已完成的工程量为15035839.5元，被告应依据合同约定履行付款义务。庭审时，原告自认已收到工程款10225957元，该自认有利于被告，本院予以确认。在合同履行过程中，因被告无法提供施工场地导致工程停工甚至合同解除，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条及原、被告双方在《建设工程施工合同》的约定，被告应在解除合同后28天内支付原告合同解除前所完成工作的价款，并退还质量保证金和履约担保，现原告请求被告立即支付余欠的工程款4809882.5元并退还履约保证金500000元，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。又根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，原告亦有权要求被告支付自起诉之日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计付的利息。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百四十四条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，判决如下：
一、被告福建恒实陶瓷有限公司应于本判决生效后10日内支付原告南安市第七建筑工程有限公司工程款4809882.5元及利息（利息自2017年4月7日起至判决确定的还款之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）；
二、被告福建恒实陶瓷有限公司应于本判决生效后10日内退还原告南安市第七建筑工程有限公司履约保证金500000元及利息（利息自2017年4月7日起至判决确定的还款之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费48969元，由被告负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。
审 判 长 李柳红
审 判 员 庄慧虹
代理审判员 沈筑银
二〇一七年五月二十五日
书 记 员 吴萍瑜
速 录 员 杨喜梅
附页：
一、判决依据的主要法律条文：
1.《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
2.《中华人民共和国民事诉讼法》
第五十一条原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
3.最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
二、执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。