江苏省镇江市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏11民终2518号
上诉人�原审被告、反诉原告）：丹阳市导墅房地产开发有限公司，住所地丹阳市导墅镇金溪路。
法定代表人：姜玉方。
委托诉讼代理人：彭炳松，江苏金矛律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）:江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司，住所地丹阳市开发区双庙路。
法定代表人：王锁川。
委托代诉讼代理人：袁芸，江苏恒闻律师事务所律师。
上诉人丹阳市导墅房地产开发有限公司与被上诉人江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司因建筑工程施工合同纠纷一案，不服丹阳市人民法院（2016）苏1181民初836号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年7月24日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
丹阳市导墅房地产开发有限公司上诉请求：撤销原审判决，依法改判；一、二审案件受理费由被上诉人承担。事实与理由：1、一审法院认定的被上诉人给上诉人造成的实际经济损失计算方式错误。直接损失包括整个工程投入的1775万元的利息损失。2、本案应适用过错责任原则，被上诉人803354元的利息损失均应由被上诉人承担。
江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司辩称，该工程是没有许可证的非法工程，至今也没有取得各种许可证，不存在有损失的问题。一审法院已经多判给他损失了，所以请求驳回上诉。
江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司向一审法院起诉请求：1、要求丹阳市导墅房地产开发有限公司立即支付工程款1024000元，并支付逾期付款利息；2、本案的诉讼费用由丹阳市导墅房地产开发有限公司承担。
丹阳市导墅镇房地产开发有限公司反诉请求：1、要求江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司向丹阳市导墅房地产开发有限公司支付因逾期交付造成的各项损失共计1200000元；2、要求江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司向丹阳市导墅房地产开发有限公司提供完整的竣工验收资料；3、本案的诉讼费用由江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司承担。
一审法院认定事实：2012年10月29日，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司与丹阳市导墅房地产开发有限公司签订《钢结构工程施工合同》，约定由江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司为丹阳市导墅房地产开发有限公司开发的丹阳市导墅镇菜市场钢结构工程进行施工。合同约定工程进场时间为2012年11月15日，工期为45天，但该工程未能取得建设工程施工许可证。后江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司按照双方的约定于2012年11月15日进场，至2013年9月份施工结束，但双方未办理工程交付手续，该工程完工后一直未进行竣�验收。该工程实际投入使用时间为2015年4月28日。丹阳市导墅房地产开发有限公司已付工程款1536000元，尚欠1024000元。在审理过程中，一审法院向丹阳市导墅镇建设工程管理站进行了咨询，其确认本案所涉工程中，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司需提供原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告来配合丹阳市导墅房地产开发有限公司进行工程竣工验收。
一审法院认为，本案的争议焦点为：一、工程实际交付使用的时间？二、工程逾期的责任由谁承担？对于争议焦点一，因为本案所涉工程一直未能进行竣工验收，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司作为本案所涉工程的施工方，应当更具有能力和义务提供证据（如施工日志等）证明工程的实际交付时间，但其未能提供证据，故一审法院确认丹阳市导墅房地产开发有限公司在庭审中自认的实际投入使用时间2015年4月28日为工程的交付时间。对于争议焦点二，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司主张工程逾期是因为丹阳市导墅房地产开发有限公司没有取得建设工程施工许可证，土建工程也没有完工，但其未能提供证据证明停工责任在于丹阳市导墅房地产开发有限公司，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司在之后实际上也进行了施工并直至完工，故工期逾期的责任应当在于江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司，其应当赔偿丹阳市导墅房地产开发有限公司因工程逾期造成的相关损失。又因丹阳市导墅房地产开发有限公司主张的损失都是间接损失，故对于损失，应当以已经支付的工程款1536000元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率自2012年12月31日起（参照合同约定的完工时间）计算利息至2015年4月28日止，经�审法院核算为220646元。因本案所涉的菜市场钢结构工程在施工时没有取得建设工程施工许可证，故双方于2012年10月29日签订的《钢结构工程施工合同》为无效合同。本案所涉工程一直未能进行竣工验收，故应当参照合同约定在实际使用该工程7天内支付剩余的工程款。丹阳市导墅房地产开发有限公司对尚欠江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司工程款1024000元的事实没有异议，故其在扣除应当赔偿的220646元后，应于2015年5月5日前支付剩余工程款803354元，并自2015年5月5日起至实际支付之日止，按同期银行贷款利率承担逾期付款的利息。对于丹阳市导墅房地产开发有限公司提供的报价单一份、照片一组和部分图纸，证明本案所涉工程存在质量问题，但上述报价单、图纸中没有江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司的签字、盖章，照片中也不能反映工程存在的质量问题,如认�本案所涉工程存在质量问题，可另案诉讼。本案所涉工程在完工后，江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司应当提供原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告来配合丹阳市导墅房地产开发有限公司完成工程竣工验收，但其未能提供。故一审法院对丹阳市导墅房地产开发有限公司要求江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司提供原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告的诉讼请求予以支持。
一审法院判决：一、丹阳市导墅房地产开发有限公司应当支付给江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司工程款1024000元；江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司应当赔偿给丹阳市导墅房地产开发有限公司损失220646元，上述款项相抵由丹阳市导墅房地产开发有限公司应支付给江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司803354元，并应承担该款自2015年5月5日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息，该款项应于判决发生法律效力之日起十日内偿还；二、江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司应交付给丹阳市导墅房地产开发有限公司本案所涉菜市场钢结构工程的原材料质量保证书、原材料检验报告、探伤报告、工程分项分部验收资料、竣工验收报告，上述材料应于判决发生法律效力之日起十日内交付；三、驳回江苏宏伟建设工程有限公司丹阳分公司其他诉讼请求。四、驳回丹阳市导墅房地产开发有限公司其他诉讼请求。
本院二审期间，双方当事人均未提供新证据，本院对一审法院查明事实予以确认。
本院认为，本案所涉的菜市场钢结构工程在施工时没有取得建设工程施工许可证，该建设工程未有合法手续，故上诉人丹阳市导墅房地产开发有限公司主张的整个工程投入1775万元的利息损失无法律依据，本院不予支持。上诉人主张根据过错责任原则被上诉人803354元的利息损失均应由被上诉人承担。本院认为，该工程2013年9月份施工结束，实际投入使用时间为2015年4月28日，上诉人应当在工程实际投入使用后支付工程款。由于上诉人已扣除了因被上诉人工程逾期造成的损失220646元，故上诉人应当支付逾期付款803354元的利息。丹阳市导墅房地产开发有限公司的上诉理由，本院不予采纳。
综上所述，丹阳市导墅房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费14016�，由丹阳市导墅房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 宋 涛
审判员 孟 涛
审判员 姜 玲
二〇一七年十二月二十日
书记员 李紫薇