黑龙江省拜泉县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黑0231民初181号
原告：张云飞，男，1965年3月2日出生，汉族，个体工商户，住黑龙江省绥化市庆北区。
委托诉讼代理人：王红梅，黑龙江百强律师事务所律师。
被告：拜泉县田源生物科技有限公司，住所地拜泉县拜泉镇内。
法定代表人：蒋纯毅，该公司经理。
委托诉讼代理人：欧日清，男，1956年9月29日出生，汉族，该公司法律顾问，住辽宁省大连市沙河口市。
原告张云飞诉被告拜泉县田源生物科技有限公司（以下简称“田源公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年2月2日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告张云飞委托诉讼代理人王红梅，被告田源公司委托诉讼代理人欧日清到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
张云飞向本院提出诉讼请求：1.要求田源公司给付工程款2200836.02元，误工费1034100.00元及自2013年10月22日起计算到2017年9月30日止的利息576600.95元。事实和理由：2014年8月29日，田源公司与张云飞签订《钢构室内砼地面协议》，协议约定工程承包范围为对田源公司钢构地面施工，包工包料，施工设备张云飞自备，工程款140.00元/平方米，以实际施工面积为准。工期自2013年8月31日起至2013年10月30日止，每完工两栋结算一栋，验收合格后五个工作日内结清工程款，扣留5%质量保证金，一年后无质量问题返还。2013年8月中旬，张云飞将大型设备进入施工场地并开始施工。2013年10月21日，因田源公司未按合同约定给付工程款，致使工程停工。后田源公司始终要求张云飞停工待命，等公司贷款到位会马上结清工程款并继续施工。2014年12月初，田源公司支付工程款890000.00元。2015年5月21日，田源公司工作人员罗阳对已完工程量和未付工程款进行了确认。因田源公司一直以会继续施工为由不让人员和工程机械离场，自2014年初至2015年底产生工程器械租赁费933600.00元和工人工资10050.00元。
田源公司辩称：田源公司未授权罗阳签订合同，且张云飞提供的合同上没有加盖田源公司公章，是没有法律效力的。
张云飞是对工程进行了施工，但根据建筑法及相关的法律规定，工程施工完毕后，应当由主管建设的质量监理部门进行验收，如未经发包单位和行政主管部门的验收，即便经鉴定计算出工程量，田源公司也不予认可。罗阳、李建龙只是田源公司的普通工作人员，田源公司并未授权二人对工程进行验收，所以张云飞出示的有二人签名的工程验收单无效，诉争工程现仍未经竣工验收。在工程量和工程款都不确定的情况下，也不应当产生工程款利息的计算。而租金和误工费是张云飞一方计算，田源公司不予认可，不同意张云飞的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的2014年3月12日，张云飞与罗阳签订《钢构室内砼地面协议》，该协议未加盖田源公司公章，协议约定工程承包范围为对田源公司钢构地面施工，包工包料，施工设备张云飞自备，工程款140.00元/平方米，以实际施工面积为准。工期自2013年8月31日起至2013年10月30日止，每完工两栋结算一栋，验收合格后五个工作日内结清工程款，扣留5%质量保证金，一年后无质量问题返还。2013年8月中旬，张云飞将大型设备进入施工场地并开始施工。2013年10月21日，工程停工。2014年12月初，田源公司支付工程款890000.00元。2015年5月21日，田源公司工作人员罗阳、李建龙对已完工程量和未付工程款进行了确认。及证实上述事实的张云飞提供的《钢构室内砼地面协议》予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的误工人员工资明细表、机械租赁合同，待本院认为中阐述；工程款确认单（四份）、复印工程款确认单过程视频一份，田源公司虽提出罗阳、李建龙虽系本公司工作人员，但田源公司并未授权其负责工程验收，所以二人签名的工程款确认并不代表公司，也不能说明工程质量合格的意见。本院认为，罗阳、李建龙为田源公司的工作人员，并负责基础督促工程进度、检查工程质量、工程量确认等具体工作，二人在工程确认单上的签名虽不能说明工程经验收合格，但系对张云飞施工事实的认可，而田源公司未在本院限定期限内对已完工程的工程质量提出鉴定申请，故对张云飞施工的事实予以认定。黑远大技鉴字[2016]第238号鉴定意见书，可证实张云飞施工的工程量。田源公司虽提出应当由发包单位及相关建筑行政主管部门共同验收后给付工程款的意见，但非对鉴定意见书的真实性及确认工程量提出的异议，故本院对该鉴定意见书予以认定。
本院认为，张云飞为不具备建筑工程施工资质的自然人，且罗阳未经田源公司授权即以公司名义签订合同，双方签订的《钢构室内砼地面协议》为无效合同。建设工程合同无效,因该合同取得的财产应当返还或者折价补偿，实际施工人张云飞向发包方主张给付工程款，田源公司未能提供证据证实工程质量不合格证据的情形下，应当给付张云飞已完工程的工程款。根据鉴定意见确定张云飞完成工程量为混凝土地面12165.82平方米、板带加固702.40米、混凝土柱封堵106个、场地平整32450.56平方米、水稳12657.38平方米，依双方合同约定混凝土地面140.00元/平方米，参考田源公司确认工程量及工程款时确认的板带加固506.00元/平方米、混凝土柱封堵30.00元/个、场地平整2.00元/平方米、水稳62.80元/平方米，关于完成土方工程量，从张云飞提供的自田源公司工作人员处复印的工程量确认单上有土方回填项，并确定了平方米价格，依此确定张云飞完成土方回填的工程款为195456.00元，则工程款总额为3117049.78元，扣除已付工程款890000.00元，应付2317049.78元。关于张云飞主张的逾期给付工程款利息的诉求，因双方签订的《钢构室内砼地面协议》中未对欠付工程款利息计付标准有约定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。现诉争工程即未交付，亦未竣工结算，故应自起诉之日起计算利息。关于张云飞主张的工人误工工资，因张云飞出示证据仅系其单方记载已支付的误工期间的工人工资，无其他证据佐证，本院无法判断上述人工开资发生的必要性及工资标准，故本院对此诉求不予支持。关于租赁设备损失问题，从其提供的《机械租赁合同》看，租赁设备费用三个月233400.00元，每年的施工期为六个月，则张云飞主张的2014年的租赁设备损失应为466800.00元。
依照《中华人民共和国合同法》第五十七条、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十六条第一款、第十七条、第十八条第三项、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告拜泉县田源生物科技有限公司于本判决生效之日起给付原告张云飞欠付工程款2317049.78元，并以此为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准，给付自2016年2月2日起至给付之日止的利息；
二、被告拜泉县田源生物科技有限公司于本判决生效之日起赔偿原告张云飞租赁设备损失466800.00元；
三、对原告张云飞的其他诉讼请求不予支持。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费38668.00元，财产保全费5000.00元，鉴定费33332.00元由被告拜泉县田源生物科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于齐齐哈尔市中级人民法院。
审 判 长 王诗言
审 判 员 汤英莲
人民陪审员 王 俭
二〇一七年十月八日
书 记 员 王书坛