河南省西峡县人民法院
民 事 判 决 书
（2013）西民商初字第163号
原告：河南省荥阳市矿山机械制造厂。住所地：河南省荥阳市荥密路三里庄。
法定代表人：李国珍，该公司总经理。
委托代理人：肖伟涛，公司员工，特别授权。
委托代理人：贾中华，河南宇洋律师事务所律师，一般代理。
被告：西峡县西保冶金材料有限公司。住所地：河南省西峡县城灌河路南延伸段西保工业园。
法定代表人：李伟锋，该公司董事长。
委托代理人：张波，西保集团公司员工，特别授权。
委托代理人：喻银根，河南龙城律师事务所律师，特别授权。
原告河南省荥阳市矿山机械制造厂（以下简称荥阳矿山机械制造厂）诉被告西峡县西保冶金材料有限公司（以下简称西保冶材公司）买卖合同纠纷一案，本院于2013年9月10日受理后，依法由审判员张林增担任审判长，与审判员程军涛、人民陪审员庞智勇组成合议庭于2013年10月9日公开开庭进行了审理，原告法定代表人李国珍及委托代理人贾中华和被告委托代理人张波、喻银根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年4月2日，原、被告双方签订了《工业品买卖合同》，由被告向原告购买20吨陶瓷磨机成套设备。原告按照被告的要求制造设备，并按期交付给被告。该设备在调试过程中，按约定设备配置的电机功率小于实际需要的功率，导致磨机不能正常运转。后经双方协商更换电机，由于被告不配合调试，设备未能调试运转。后被告以原告制造的设备不符合质量要求为由，于2013年8月1日向原告下发了《解除合同通知书》，原告于8月5日接到通知书后即回函不同意解除合同，并阐明了不同意解除合同的理由。原告认为双方所签订的合同第十一条“解除通知到达对方即解除”是无效的，故依据《合同法解释》第二十四条之规定，诉至法院，请求确认被告于2013年8月1日给原告邮寄的《解除合同通知书》无效，双方继续履行2013年4月2日签订的《工业品买卖合同》。
原告针对其的抗辩理由举证如下：
1.2013年7月4日原、被告双方签订的《协议》一份，证明该协议签订后双方已对原《工业品买卖合同》进行修改和变更。20天调试设备能够达到被告的要求。2.山东淄博大工机械有限公司技术参数表，淄博市淄博川秦坤陶瓷机械厂技术参数，湖南中联陶瓷机械有限公司技术参数表。证明110KW电机不能适用于中铝球，中铝衬陶瓷球板。3.陶瓷磨机回转力矩的理论计算表一份，高铝球和中铝球的密度比重表一份，磨机装载物料的示意图一份。证明球磨机采用高铝球，高铝衬板时功率应该加大到200KW。
被告辩称：原告认为解除合同的通知到达对方即视为解除合同不符合市场规则，该观点没有法律依据。原告认为电机使用110千瓦满足不了球磨机使用高铝衬板实际需要的功率，因原告是生产机械设备的专业厂家，对于设备电机能否满足设备正常运行，原告应当明知。在签订合同时，原告认可该设备主电机110千瓦功率能够正常运转。在实际交货后，设备不能正常运转，原被告双方签订补充协议，对设备进行改造，原告擅自增大电机功率，增加了被告的运行成本，同时设备在合同约定的时间内无法正常运行，导致被告不能实现合同目的，因此被告要求解除合同理由成立，应驳回原告诉讼请求。
被告针对自己的主张提供如下证据：
第一组（共二份）：1.2013年4月2日原、被告双方签订的《工业品买卖合同》一份。2.2013年4月7日和2013年5月3日《收据》各一份。证明原、被告双方存在买卖合同关系，且被告按照合同约定向原告支付了货款。
第二组：2013年7月4日原、被告双方签订的《协议》一份。证明原告供应的设备不能正常启动，被告同意原告20日内整改设备保证正常运行。
第三组（共二份）：1.2013年7月30日《3.2×5.8米陶瓷磨机调试情况说明》，证明截止2013年7月30日原告供应的设备不能正常启动。2.2013年8月1日《合同解除通知书》一份，邮政快递及邮政快递查询单各一份。证明被告于2013年8月2日向原告发出《合同解除通知书》，原告于2013年8月3日收到，双方于2013年4月2日签订的《工业品买卖合同》已解除。
经审理查明：2013年4月2日。原、被告双方签订了《工业品买卖合同》一份。由被告向原告购买陶瓷磨机成套设备。合同约定：“一、标的名称，20T陶瓷磨，规格型号为ф3200mm×5800，单价29万元／台，总金额29万；衬板，规格型号为AL2O3≥90%磨机配套，数量18.6吨，单价为6920元／吨。总金额12.8712万元；瓷球规格型号为AL2O3≥92%，数量40吨，单价6820元／吨，总金额为27.28万元；衬板安装费，树脂胶粘贴，单价1.35万元，总金额1.35万元。合计人民币70.5012万元。预付款到账之日起30天内设备送至买受人厂内。第二条质量要求技术标准：出卖人按企业标准制造，要求ф3200mm×5800陶瓷球磨机，内部使用AL2O3≥92%的高铝衬板，主电机110KW，辅电机5.5KW。含启动柜及控制柜。一次加料20吨，（物料密度按1计算），进料料度5~10mm，出料粒度200。高铝衬板及高铝瓷球要达到国家标准，满足买受人湿磨工艺要求。AL2O3≥92%，密度713.6G／cm3，吸水率＜0.02%，莫氏硬度9。磨耗＜0.15‰。三、……四、……五……。第八条验收标准、方法、方式、地点及提出异议期限：出厂前出卖人应自检合格，货到后出卖人免费指导安装至能正常运转后，双方共同验收。内衬板及瓷球数量以过磅为准，质量以货到后化验为准，异议期正常运行使用之日起6个月。第九条成套设备的安装与调试：出卖人负责免费指导安装调试，出卖人现场安装衬板要保证质量，使用树脂胶粘贴衬板，3个月内不能出现脱落现象（正常磨损脱落除外）。第十条，结算方式，期限及地点：（承兑不贴息）设备和瓷球衬板分开付款，合同签订后，预付30%设备款（8.7万），提货前付设备的60%（17.4万），出卖人同时开具17%增值税发票，其余10%为质保金，一年后无质量异议一次性付清。瓷球及衬板在发货前付款90%（373510.8元），货到后以实际称重数量为准结算，出卖人以实际称重数量为准开具17%增值税发票，余款待衬板安装合格后一次付清，十一条违约责任：逾期交货由出卖人承担合同总款1%每天违约金。若因设备质量问题或安装问题造成设备不能正常使用，买受人有权解除合同（自通知到达对方即解除），出卖人退款并接受退货，并承担货款总额20%的违约金。质保期内设备出现质量问题，出卖方应在48小时之内赶赴现场解决，逾期造成停产及损失的由出卖人承担全部责任，并支付合同总额20%的违约金。十二条……、十五条……。”合同签订后被告付给原告设备款635091元。原告于2013年5月9日将设备运至被告公司，并派人到现场安装调试设备至2013年6月29日，该设备不能正常启动运行。
原、被告双方于2013年7月4日又签订补充《协议》一份。内容为：“甲方西峡县西保冶金材料有限公司（买受人），乙方河南省荥阳市矿山机械制造厂（出卖人）。根据2013年4月2日甲乙双方签订的‘合同编号×BSB2013032801，20吨陶瓷磨机及衬板瓷球，磨机规格直径3200mm×5800mm，陶瓷磨机成套设备’买卖合同。于2013年5月9日设备到甲方并由乙方派人员指导安装调试，甲方给予配合并进行空试，5月17日施工磨机衬板，5月30日开始加球，加球为40吨，5月31日开始装料，下午四点半开机，磨机启动不起来。经与乙方联系，乙方说球少，需要再加到46吨，加到46吨，磨机仍不启动，后乙方派人员到场，还不能启动，后把启动线圈更换，我方（甲方）把线路并粗加大电流流通，磨机还是转不起来，乙方要求更换电机，原110KW换成132KW电机，经启动，磨机仅转1.5圈，因电流大400A左右，电机超电流不能使用，后乙方说把球降到30吨再启动，结果仍无法启动。由于该设备自安装至今存在以上问题，现经双方协商，达成如下协议：一、乙方将设备拆除运回进行改造，20天内负责到甲方安装调试保证正常运行，无条件达到甲方使用要求，费用由乙方承担，且质保期为一年内乙方免费维修。二、如乙方达不到第一条约定，乙方无条件退货承担所造成的报废原材料20吨，基础设备投资，工时费等所有损失。三、其他仍按原合同双方约定事项执行。四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章生效。”甲方盖有公司合同专用章及法定代表人签名。乙方于2013年7月4日在协议上盖章并由法定代表人李国珍签名。协议签订后，原告于2013年7月6日将主电机、副电机、减速机拉回更换。2013年7月20日原告将主电机原132千瓦更换为200千瓦，副电机7.5千瓦更换为11千瓦拉回至被告公司，7月21日设备到厂，7月24日安装完成。后进行调试，在期间调试，因电机功率过高，被告公司厂区电闸跳闸，致使其他车间停产，后通过调整电力变压器、紧皮带轮等措施，在没有加料空运行时运行正常，后加球36吨，料18吨，没加水运行几分钟后停机，直到7月30日，设备仍不能正常运转。
2013年8月1日被告向原告邮寄《解除合同通知书》，内容为：“河南省荥阳市矿山机械制造厂：2013年4月21日，贵、我双方签订了20T陶瓷磨机成套设备《工业品买卖合同》，我公司严格按照合同支付了设备价款，而贵公司自5月9日安装调试至6月29日仍无法启动，同时双方领导及工程师就存在的问题进行讨论，根据贵方的要求把设备拆除运回进行改造，再给20天的改造时间，为考虑到双方的合作关系，我方同意贵方的要求并签订了《协议》，直到8月1日仍达不到合同约定的要求。我公司根据贵、我双方签订的《工业品买卖合同》第11条约定：“若因设备质量问题或安装问题造成设备不能正常使用，买受人有权解除合同（自通知到达对方即解除）。及补充协议的约定，并给我公司人力、物力、财力造成了巨大经济损失，为此，贵公司已构成违约，现通知贵公司，解除贵、我双方于2013年4月2日签订的《工业品买卖合同》。特此通知，2013年8月1日。西峡县西保冶金材料有限公司盖公章”。因原告不同意解除合同，故诉至本院，要求确认被告给原告邮寄的2013年8月1日《解除合同书》无效，并要求被告方继续履行2013年4月2日前所签订《工业品买卖合同》。
本院认为：原、被告签订了《工业品买卖合同》，约定被告购买原告陶瓷磨机成套设备一套，合同约定内部使用高铝衬板，主电机110千瓦，副电机5.5千瓦。原告依据合同约定向被告交付了设备，但设备因电机功率太小不能正常运转。因原告系专门生产机械设备具有相应资质的公司，应在买卖合同签订时计算好被告所购买的产品应该使用的电机功率，却没有计算应使用的电机功率，直到庭审时才提出通过计算认为被告购买的该型号属于高铝球，应该使用200千瓦电机，致使合同约定的主电机110千瓦，根本不能满足被告所购买设备的需要。故对因电机功率太小，致使设备不能正常使用的过错在原告。后原、被告双方对该设备存在的质量问题经协商达成补充协议，约定由原告将设备运回改造，在约定时间20天内无条件达到被告使用要求，否则被告有权退货。这是对原告继续履行合同，采取补救措施的约定，也是双方对合同解除条件的约定。随后原告进行的改造仅是将主电机、副电机、减速机拉回，将主电机132千瓦更换为200千瓦，副电机7.5千瓦更改为11千瓦，如此改造与合同约定主电机110千瓦的相差甚大，致使被告需要改造电路和增加电力开支，将大大增加被告的使用成本。且从7月4日签补充协议起，直到7月20日才运至被告处，耽搁了大部分的时间，致使其未能在约定的时间内进行安装调试。即使在超过了约定时间7月30日进行了调试，设备仍未能正常运转。故原告未能按补充协议约定履行自己的义务，双方约定的合同解除条件成就，被告有权依据补充协议的约定，解除合同。依据《中华人民共和国合同法》第九十六条之规定，“当事人一方依照本法第九十三条第二款﹉……规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”该合同自2013年8月3日被告做出的解除合同通知到达被告处时解除。原告虽然不同意解除合同，但因其未按照双方补充协议约定的内容，无条件20天内达到甲方使用要求，故对原告要求确认被告提出的《解除合同通知书》无效并要求继续履行合同的诉讼请求，本院不予支持。
故依据《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十六条之规定，判决如下：
驳回原告河南省荥阳市矿山机械制造厂的诉讼请求。
案件受理费200元，由原告河南省荥阳市矿山机械制造厂承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于南阳市中级人民法院。
审 判 长 张林增
审 判 员 程军涛
人民陪审员 庞智勇
二〇一四年一月二十一日
书 记 员 李 明