安徽省东至县人民法院民 事 判 决 书（二审审理中该判决尚未生效）（2016）皖1721民初770号原告:东至尧圣投资有限公司,住所地东至县尧渡镇至德大道新天地购物广场。法定代表人：金建忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：郑结算，安徽安东律师事务所律师。委托诉讼代理人：周新征，安徽安东律师事务所律师。被告：广西特以莱机电设备安装有限公司，住所地广西省南宁市青秀区民族大道166号上东国际T3栋2720号。法定代表人：王维琪，该公司总经理。委托诉讼代理人：张鹤林，安徽中天人律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪琦，安徽中天人律师事务所律师。原告东至尧圣投资有限公司与被告广西特以莱机电设备安装有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2016年4月6日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员张志宏于2016年8月4日、2016年9月8日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周新征及被告委托诉讼代理人张鹤林、汪琦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告东至尧圣投资有限公司诉讼请求：1、判决解除原、被告双方签订的《中央空调安装工程合同》、《东至·新天地项目中央空调设备采购及安装工程补充协议》；2、判令被告退还原告超付工程进度款1000000元；3、判令被告支付原告违约金475000元（截止到2016年3月28日共逾期475天×1000000元×0.1‰）,以后违约金按1000000元×0.1‰计付至判决生效之日止；4、判令被告赔偿原告损失1000000元;5、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年9月9日，原、被告签订《中央空调安装工程合同》约定：被告承包原告开发的东至·新天地项目中央空调设备采购及安装工程，包工包料，空调主机指定品牌为美的或格力；合同价款为工程承包包干价1000万元；日历工期90天，2014年9月9日开工至12月8日竣工交付，每逾期一天竣工罚合同金额的0.1‰违约金；被告不能履行规定的工期进度，原告有权解除合同，另行委托其他单位施工，其责任被告自负。同时合同还约定了工程施工质量验收及安全要求、安装工程进度款支付等其他内容。合同签订后，原告一直是超合同进度付款，被告因其自身的原因，工程进度严重滞后，严重违约。2015年6月11日，双方又签订《东至·新天地项目中央空调设备采购及安装工程补充协议》约定：乙方筹措资金先行订购负一层、1-3层空调系统主机及冷却设备等，其中负一层空调主机在6月20日提货，6月25日左右进场安装，以实现与永辉超市装修同步；1-3层空调主机及冷却设备在6月17日前完成定货，7月20日左右提货进场，7月底前开始安装工程，8月结束；上述约定事项如不能如期实现，被告承担违约责任。另双方在协议中还约定，以中央空调安装工程总造价的40%作为支付被告开办生态酒店的购房款等补充协议内容。然上述合同及补充协议签订后至今，被告采购及安装工程量不超过整个工程的30%，如今被告早将该工程丢弃不管，造成了烂尾工程。被告的一系列的违约行为客观上给原告造成重大经济损失，依法应承担违约责任。原告为维护合法权益，特依法具状诉至法院，请求判决支持原告请求。被告辩称：1、原、被告双方于2014年9月9日和2015年6月11日分别签订了《中央空调安装工程合同》和补充协议，被告方已按约实际履行。但在合同履行过程中，由于原告不能及时支付工程款，不能及时确认和签证增加的工程量，不能提供具备施工条件的施工现场和施工环境，导致被告无法完成全部的工程量。本案空调安装合同的违约方是原告。2、原告的房屋主体工程验收迟至2015年11月23日，在如此困难的情况下，截止到施工现场不具备施工条件而被迫停工时止，被告方已完成工程量超过80%，而原告所付进度款只有400万元，已严重违约。同时，原告擅自拆除了被告方已完成施工的部分空调设备和三层室内末端设备，形成空调主机和系统无法匹配，给被告造成重大损失。被告方的损失尚在进一步确认之中，被告方将保留下一步维权的权利。3、2015年6月11日双方签订的补充协议，双方已就合同履行的期限、条件、以及在任何情况下被告构成违约做了明确约定，双方对原合同做了变更。被告方积极按照补充协议履行，被告方的行为不存在违约，因原告方故意刁难、拖延、设置障碍，故而表面上表现出好像是被告违约的假象。综上所述，本案的违约方是原告，因此，请求法院驳回原告的诉讼请求。如果原告方坚持解除合同，被告方表示同意。经审理查明：2014年9月9日，原、被告签订《中央空调安装工程合同》约定：被告承包原告开发的东至·新天地项目中央空调设备采购及安装工程，包工包料，空调主机指定品牌为美的或格力；合同价款为工程承包包干价1000万元；日历工期90天，2014年9月9日开工至12月8日竣工交付，每逾期一天竣工罚合同金额的0.1‰违约金；被告不能履行规定的工期进度，原告有权解除合同，另行委托其他单位施工，其责任被告自负。合同签订后，被告因其自身的原因，工程未按照约定按期履行。原被告双方又于2015年6月11日签订了《东至·新天地项目中央空调设备采购及安装工程补充协议》约定：乙方筹措资金先行订购负一层、1-3层空调系统主机及冷却设备等，其中负一层空调主机在6月20日提货，6月25日左右进场安装，以实现与永辉超市装修同步；1-3层空调主机及冷却设备在6月17日前完成定货，7月20日左右提货进场，7月底前开始安装工程，8月结束；上述约定事项如不能如期实现，被告承担违约责任。另双方在协议中还约定，以中央空调安装工程总造价的40%作为支付被告开办生态酒店的购房款等补充协议内容。然上述合同及补充协议签订后至今，被告所承揽的中央空调设备及安装工程并未依约完工，原告自认被告实际完成30%的工程量，被告认为已完成80%的任务，双方均无证据予以证明，也均表示不申请司法鉴定。本院认为：原、被告双方于2014年9月9日和2015年6月11日分别签订了《中央空调安装工程合同》和补充协议，属承揽合同，合同内容不违反相关法律规定，合法有效，合同双方当事人应当本着契约精神，严格按照合同约定履行自己的约定责任，广西特以莱机电设备安装有限公司未能按照合同约定履行自己的职责，有其法定代表人王维琪的承诺书、补充协议予以证明，本院应当认定被告承担违约责任。被告抗辩的未能依约履行合同义务系原告客观条件造成的等意见，因无证据证明，本院不予采信，故原告要求解除合同的请求，应予支持。关于原告要求被告退还超付工程进度款1000000元，因无证据证明本院不予采信，关于要求被告支付违约金的请求，因双方合同约定明确，且不违反法律规定，本院应予支持。原、被告双方于2014年9月9日签订的《中央空调安装工程合同》中约定，施工工期自2014年9月9日开工至2014年12月8日竣工交付，后2015年6月11日原被告双方又签订了《中央空调设备采购及安装工程补充协议》，其中约定双方就项目中央空调系统主机采购安装于2014年8月份结束，但结合本案相关证据材料，我院认为该补充协议存在笔误错误，双方合意的竣工日期应为2015年8月份。故我院认定补充条款中2015年8月份为竣工日期。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、解除原、被告双方签订的《中央空调安装工程合同》、《东至·新天地项目中央空调设备采购及安装工程补充协议》；二、被告广西特以莱机电设备安装有限公司于判决书生效后十日内支付原告东至尧圣投资有限公司违约金，违约金计算方式为自2015年9月1日开始按10000000元/日的0.1‰计算至本判决生效之日止；三、驳回原告东至尧圣投资有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费26600元，减半收取13300元，由被告广西特以莱机电设备安装有限公司负担；诉讼保全费3000元，由被告广西特以莱机电设备安装有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省池州市中级人民法院。审判员  张志宏二〇一六年九月二十六日书记员  刘海英