江苏省宿迁市宿豫区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏1311民初3706号
原告：宿迁市以沫建材有限公司，住所地江苏省宿迁市宿城区西楚农贸商城20号。
法定代表人：王晓梅，该公司总经理。
委托诉讼代理人：田径，江苏西楚律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨顺，江苏西楚律师事务所律师。
被告：海门市通海洋装潢建材有限公司，住所地江苏省南通市海门市东灶港镇闸河村通吕河北东方红大桥西侧。
法定代表人：李少芳，该公司总经理。
委托诉讼代理人：谢冰洋，该公司员工。
被告：谢国新，男，1966年8月27日出生，汉族，居民，住所地江苏省海门市。
原告宿迁市以沫建材有限公司（以下简称以沫公司）与被告海门市通海洋装潢建材有限公司（以下简称通海洋公司）、谢国新买卖合同纠纷一案，本院于2017年6月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告以沫公司的委托诉讼代理人田径、杨顺、被告通海洋公司的委托诉讼代理人谢冰洋、被告谢国新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告以沫公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告通海洋公司向原告支付货款76996.96元及利息（利息以76996.96元为本金，按照年利率6%，从2017年1月1日支付至实际清偿之日止）、违约金78821元，以上两项暂计155817.96元；2.请求法院判令被告谢国新对上述款项负连带清偿责任；3.本案诉讼费用由二被告承担。诉讼过程中，原告以沫公司将其诉讼请求变更为：1.判令被告谢国新向原告支付货款76996.96元及利息（利息以76996.96元为本金，按照年利率6%，从2017年1月1日支付至实际清偿之日止）、违约金78821元，以上两项暂计155817.96元；2.请求法院判令被告通海洋公司对上述款项负连带清偿责任；3.本案诉讼费用由二被告承担。事实与理由：2016年6月，被告通海洋公司通过招投标方式与宿迁恒峰置业有限公司签订装修合同，承接宿迁恒峰置业有限公司开发的恒峰御江山小区的装修安装工程。2016年6月7日，被告谢国新代表被告通海洋公司与原告在恒峰御江山小区项目部签订《恒峰·御江山1#、2#、6#、7#公共部分墙地砖及电梯门套石材供货合同》，合同约定由被告在原告购进总价788210元的墙地砖及门套石材，货款数额由双方确认后由被告直接支付，需方未按合同规定期限支付货款的应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息，需方如未完全履行本合同，或另行采购本合同内供货内容，需方须向供方支付合同总额的10%作为违约金。上述合同签订后，原告按照被告要求按期按量送货，但被告在进购价值256996.96元货物后，违反合同约定另行采购货物。此后，原告依据合同约定多次向被告主张货款本息及违约金，然二被告只向原告支付18万元，剩余款项拖延至今。
被告通海洋公司辩称：谢国新与我公司不存在挂靠关系。我公司与原告没有发生过直接的经济关系，我公司也未委托过别人与原告签订过合同。我公司以建材为主营项目，没有必要向其他公司采购。2016年至今也没有任何人到我公司索要以沫公司的货款。我公司不承担连带清偿责任，应当由被告谢国新本人承担。
被告谢国新辩称：供货合同确实存在，合同也得到了部分履行。对送货单无异议，原告主张的货款数额基本相符，因为被告不存在违约，所以不应当支付违约金及利息。原告没有按照合同约定履行送货义务，2016年6月至9月断断续续送了5批货，9月下旬就停止供货了。9月份赶工期，被告多次催促，但是原告以不满一整车货为由拒绝供货，并且多次上门讨要货款，经建设单位协调，原告仍拒绝供货。为了顺利完成工程，被告只好自行采购了货物。
本院经审理查明认定事实如下：2016年6月7日，原告以沫公司（又称供方）与被告谢国新（又称需方）签订《恒峰·御江山1#、2#、6#、7#楼公共部份墙地砖及电梯门套石材供货合同》（以下简称石材供货合同），合同约定暂定价款为788210元，供货清单包括：英国棕石材1030.4㎡，单价180元/㎡（含加工费）;仿古砖（电梯厅）8100块，规格600×600，单价14.44元；地面波导线1043块，规格800×800，单价58元；墙面砖（电梯厅）33000块，规格400×800，单价11.2元；墙面砖（大堂）300块，规格800×800，单价48元；浅色地面砖（大堂），规格800×800，单价48元（含加工费）；深色地面砖（大堂），规格800×800，单价48元（含加工费）。产品清单中的单价系需方根据本合同应向供方支付的所有费用，包括所订产品的材料费、加工费、包装、运输（含保险费）、税金（普通发票）、货到工地负责堆放至需方指定地点（运到项目现场由供方负责卸货）、保修期内因材料质量问题引起的维修和更换等费用。交货地点宿迁市高新区恒峰·御江山工地现场，所有墙地砖运输至宿迁市高新区恒峰·御江山工地现场项目工地，运输方式汽车运输，供方应按需方要求在上述指定的交货地点卸货，否则需方有权拒收货物，交货地点应为机动车可以到达的位置，供方不负责货物的垂直运输。1#、2#楼墙面砖、地砖于2016年6月15日前运至施工现场，6#、7#楼墙地面砖及门套石材双方协商交货时间。付款方式：先供1#、2#楼的墙地砖，需方施工完毕并验收合格后，支付货款的60%，电梯门套及入户大堂需方施工完毕并验收合格后，支付已供货款的60%，6#、7#楼砖付款同1#、2#楼。全部墙地砖及电梯门套按照结束并验收合格后30个日历天内办理结算，2016年年底支付至结算总价的95%，留结算价的5%为质保金，待一年质保期满后支付。货款数额由双方确认后，由南通市力恒建筑工程有限公司直接支付。供方逾期供货的，须每天向需方支付逾期部分货款总额的0.5%为违约金，并赔偿因此给需方造成的一切损失，逾期交货超过15天的，需方有权单方面终止本合同，另行确定供方，供方须向需方支付逾期部分货款总额的10%为违约金。需方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息。需方未完全履行本合同，或另行采购本合同内供货内容，需方须向供方支付合同总额的10%为违约金。保质期自工程竣工验收合格之日起算，保质期为壹年，承担使用过程中因供方原因而发生问题的所有责任。附件《供货清单》所附说明的内容为“1、结算以最终双方签字确认的实际供货数量为准。2、每批次供货前需方需报供方供货型号、数量等计划”，被告谢国新还在《供货清单》上备注“等御江山项目工程部通知后订货”。合同签订后，原告以沫公司自2016年6月19日至2016年9月10日共计向被告谢国新供应仿古砖、墙面砖、地面砖等共计256996.96元，被告谢国新已向原告以沫公司支付18万元，余款76996.96元未付，因而成讼。
庭审过程中，原告以沫公司自述恒峰·御江山6#、7#楼正在施工，且自2016年9月10日起，未再向被告谢国新供货。
本院认为：原告以沫公司与被告谢国新签订的石材供货合同，依法成立，合法有效。双方在签订的石材供货合同中约定，被告谢国新应当在2016年年底支付至结算总价的95%，但实际上被告谢国新于2017年1月5日才与原告以沫公司进行结算，故其在结算后应当向原告以沫公司及时支付约定的货款。原告以沫公司主张的剩余货款76996.96元中包括5%的质保金，因恒峰·御江山6#、7#楼正在施工，质保期尚未开始起算，暂不具备付款条件，故该部分款项暂不应予支付。对于2016年9月10日后不再供货的原因，被告谢国新虽然主张是原告以沫公司在其下订单后怠于供货，但并未提供证据证明，由此产生的不利法律后果应由被告谢国新承担。虽然石材供货合同中关于需方另行采购约定的10%的违约金，与逾期支付货款应支付的利息，其属性均为违约金，原告以沫公司也未提供证据证明被告谢国新另行采购给其造成的损失，故对其主张的违约金和利息本院依法予以调整。原告以沫公司关于被告通海洋公司应当对被告谢国新的上述债务承担连带清偿责任的诉讼请求，无事实和法律依据，本院不予采信。
依照《中华人民共和国合同法》第五条、第一百一十三条第一款、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：
一、被告谢国新应于本判决发生法律效力之日起三日内向原告宿迁市以沫建材有限公司支付货款64147.11元及违约金（自2017年1月5日起至实际给付之日止，按照年利率6%计算）；
二、驳回原告宿迁市以沫建材有限公司对被告海门市通海洋装潢建材有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3416元，减半收取计1708元，由被告谢国新负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费3416元。
审判员 钱月梅
二〇一七年九月二十五日
书记员 邓 曼
附录法律条文
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
第9页/共10页