浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙06民终3733号上诉人（原审被告）：绍兴中设置业有限公司，住所地绍兴市越城区鉴湖镇人民政府东首附属楼一楼办公房。法定代表人:胡菊香，董事长。委托代理人（特别授权代理）:沈沛敏、沈健翔，浙江越光律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李万程，男，1972年8月27日出生，汉族，住绍兴市柯桥区。委托诉讼代理人：吴旭仕、王牡丹，浙江国大律师事务所�师。上诉人绍兴中设置业有限公司（以下简称中设公司）因与被上诉人李万程商品房销售合同纠纷一案，不服绍兴市越城区人民法院（2016）浙0602民初12371号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭对本案进行了审理。上诉人中设公司的委托诉讼代理人沈健翔、被上诉人李万程的委托诉讼代理人吴旭仕、王牡丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人中设公司上诉请求：一、请求撤销原审判决，并驳回被上诉人的诉讼请求；二、本案一、二审的诉讼费用均由被上诉人承担。事实与理由：一审判决认定事实错误，法律适用不当，理应依法予以纠正。一、上诉人延迟交付房屋符合双方合同约定的免责事项，不属于延迟交付，不存在违约事项，更不应当承担违约责任。在一审判决中，一审法院对于上诉人提供的关于证明上诉人并未违约的证据未予以任何评价，直接得出了上诉人未提供充分依据的结论，上诉人认为一审判决认定的事实错误，适用法律不当。在一审判决中，上诉人向一审法院提供了绍兴市越城区人民政府办公室关于要求调整B-11号地块土地复核时间的函（越政办函【2015】8号）、建设工程规划许可证和浙江省建设工程规划核实确认书三份证据，该三份证据能够充分证明本案涉案房屋彩虹名家在开发建设期间，政府同时在该地块进行施工，由于政府在施工过程中出现复杂的地下溶洞问题等意外因素的影响，导致需要增加工作量使得施工及验收时间都比预期更久，因此导致该地块车辆通行及施工材料的运输均受到影响。所以对于上诉人而言，正是因政府施工过程中产生的意外原因，导致上诉人的施工车辆无法进入施工工地，直接导致了上诉人的竣工、�收及交付房屋时间受到了影响，这是上诉人和被上诉人都不愿意看到的结果，但是这本身并非上诉人的原因引起，也正是考虑到这种意外情况，因此，在上诉人与被上诉人签订的商品房买卖合同中做出了相关规定，合同第九条中关于可以延期交付条款中的第三项明确约定“县市级、县市级以上规划、文物、环保、土管、林业、水利、电力等主管部门根据法律、法规的规定采取某项行政措施，或市政配套的批准与施工延误的，项目竣工验收有关部门验收滞后的，导致本项目不具备竣工交付条件，而导致开发建设期延长的，出卖人可具实予以延期。”因此，上诉人认为，上诉人之所以延迟交付房屋的事实是由于政府施工延误的事实清楚，证据充分，因此带来的延迟交付时间不应当视为违约，希望二审法院予以认定。二、上诉人在2015年2月28日交付给被上诉人的房屋已经�合了房屋交付条件，上诉人不应当承担违约责任。一审判决认定涉案商品房符合商品房买卖合同交付时间为2015年9月7日，但上诉人认为一审判决对于事实的认定是错误的，不符合上诉人与被上诉人的合同约定。根据一审法院的认定，上诉人与被上诉人之间关于是否符合交房条件的争议主要在于用电是否符合交房条件。根据商品房买卖合同中第九条第三款的规定，用电具备商品房正常使用的基本条件，而在补充协议第六条第一款对交付条件作出了更为详细的约定，商品房交付前，用电经电力主管单位验收合格，即视为符合用电具备商品房正常使用的基本条件。在上诉人向一审法院提交的“用户工程电气检验意见单”中，用电主管部门在2015年2月12日已经就彩虹名家的用电情况作出了验收合格的认定，因此根据上诉人与被上诉人签订的合同条款的约定，上诉人已经充分�行了合同约定的义务，在上诉人向被上诉人交付房屋的时候，该房屋完全符合合同约定的交房条件，故不应当因此承担违约责任。李万程答辩称：一、关于上诉人提出的绍兴市越城区人民政府办公室关于要求调整B-11号地块复核时间的函（越政办函【2015】8号），被上诉人认为该文件是否符合双方合同中关于延期交房免责条件的问题，在生效的相应判决书中已经做出了非常明确的认定，故上诉人的该上诉理由明显无理。二、关于上诉人在上诉理由中提到的第二点理由，被上诉人认为双方争议最大的关于小区用电事宜实际满足交付条件时间问题，根据双方合同中关于用电交付条件的约定中约定：经用电主管单位验收合格，视为符合用电条件。但自2015年开始至今的多次诉讼中，上诉人方均未交付相关文件，只提交了所谓“绍兴供电公司配电运检室”意见单。�被上诉人认为上诉人理应掌握了由用电主管部门核发的“用电许可证”，实际满足交付条件理应根据用电主管部门核发的“用电许可证”的时间为准，但上诉人方一直不肯提供，故被上诉人认为在上诉人明显掌握对其不利证据不肯提供的情况下，理应按上诉人方不利的情况作认定，所以上诉人的第二点上诉理由于法无据。李万程向一审法院起诉请求：1、被告支付原告违约金自2015年3月1日起至实际满足交付条件日止按总房款日万分之一计算（暂算至2016年6月30日止计人民币36038元）；2、本案诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2013年1月2日，原告李万程与被告中设公司签订《浙江省商品房买卖合同》一份，约定原告向被告购买由被告开发的彩虹名家小区1幢000402号的商品房一套（建筑面积为91.47平方米），房屋总价款为人民币740000元整。该合同第九条约定，被告应在2014年12月30日前将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用：1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用的文件；3、用水、用电、用气、道路等，具备商品房正常使用的基本条件。合同第十条约定了出卖人逾期交房的违约责任，具体为：除合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将商品房交付买受人使用，若逾期不超过120日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之壹的违约金，合同继续履行；若逾期超过120日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买�人支付已交付房价款万分之壹的违约金。同时协议对付款方式及期限、交接事项、产权登记及其他相关事项也作了具体约定。后原告全额支付了购房款。该合同附件八补充协议第六条关于房屋交接、质量异议处理的约定：1、本商品房交付前，用水经自来水主管单位验收合格，用电经电力主管单位验收合格，用气经煤气或燃气主管单位验收合格，道路经规划部门验收合格，即视为符合本合同第九条交付期限和条件第1款第3项约定用水、用电、用气、道路具备商品房正常使用的基本条件。同时查明，被告建设开发的涉案彩虹名家1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程于2015年2月17日经五方竣工验收合格，上述工程及地下室工程于2015年4月28日取得绍兴市房屋建筑工程竣工验收备案证明（备案文件目录中包含城乡规划行政主管部门出具的认可文件、公安消防部门出具的认可文件、环保部门出具的认可文件、城建档案部门出具的认可文件等）。绍兴市规划局于2015年2月9日出具浙江省建设工程规划核实确认书，核实确认域中心B-11地块（彩虹名家）已具备竣工规划确认条件；绍兴市公安消防支队越城区大队于2015年3月26日出具建设工程竣工验收消防备案证明；2017年1月20日，绍兴市自来水有限公司城南分公司出具证明一份，证明由该单位承接施工的被告开发的彩虹名家小区自来水工程于2014年12月26日完成全部施工任务并验收合格，具备使用条件；同日，绍兴市燃气有限公司市场发展部出具证明一份，证明涉案彩虹名家小区管道煤气工程于2014年11月20日完成全部施工任务并经验收合格，具备使用条件；同日，中广有线绍兴分公司集团客户部出具证明一份，证明涉案彩虹名家小区有线电视工程于2014年12月18日完成全部施工任务并经验收合格，具备使用条件；同日，中国电信股份有限公司绍兴分公司鉴湖支局出具证明一份，证明涉案彩虹名家小区电信工程于2014年10月30日完成全部施工任务并经验收合格，具备使用条件。2017年6月26日，国网浙江省电力公司绍兴供电公司检修分公司配电运检室向该院出具《关于彩虹名家小区送电时间的说明》，载明：位于的彩虹名家小区物业自变验收合格时间为2015年5月25日，小区公变部分电气验收合格时间为2015年9月7日。一审法院认为：原、被告之间订立的商品房买卖合同系双方真实意思表示，且该合同内容不违反法律法规的禁止性规定，应为有效，原、被告双方均应诚信履行。合同约定被告应当在2014年12月30日前将用电、用水等具备正常使用条件的商品房交付给原告使用，本案争议焦点为原告购买的涉案商品房何时符合商品房买卖合同约定的交付条件。根据目�查明的事实，涉案建设工程经竣工验收合格，获得规划、公安消防、环保部门出具的认可文件后，于2015年4月28日取得竣工验收备案证明，用水、用气、道路验收合格符合商品房正常使用的基本条件的时间均早于2015年4月28日，但彩虹名家小区公变部分电气验收合格时间为2015年9月7日，即涉案商品房符合商品房买卖合同约定交付条件的时间应为2015年9月7日。对被告关于未能如期交房是因为政府原因和周边道路建设施工影响等因素导致，不是被告主客观原因所致故并不构成违约的抗辩意见，因未提供充分依据予以证明，故不构成被告未按期向原告交付该商品房的法定事由和约定事由，该院不予采信。根据合同约定，出卖人如未按本合同规定的期限将商品房交付买受人使用，若逾期超过120日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后期限�第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。基于此，原告主张要求被告支付从2015年3月1日至9月7日的违约金14134元（74元/日×191日）的诉讼请求，该院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条之规定，判决：一、被告绍兴中设置业有限公司应自判决书生效之日起三十日内支付原告李万程违约金14134元；二、驳回原告李万程的其他诉讼请求。如果未按判决指定的日期履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费700元，由原告李万程负担425元，由被告绍兴中设置业有限公司负担275元，应于判决生效之日起七日内向该院交纳。二审中，被上诉人提交了(2015)浙绍民终字第1899号民事判决书,本院组�了双方当事人进行了证据交换和质证,本院认证认为该份证据不能达到其证明目的,不予认定。本院对一审法院认定的事实予以确认。本院围绕上诉人的上诉请求审理后认为，本案中，上诉人在一审中提交了《绍兴市越城区人民政府办公室关于要求调整B-11号地块土地复核时间的函（越政办函【2015】8号）》、建设工程规划许可证等证据欲证明上诉人未能在原约定日期交付房屋并非上诉人原因所致，而是因为政府原因和周边道路建设影响电信、有线电视架空线、地下自来水管重新敷设、解放路电线杆改造等多重因素导致。本院经审查认为，上诉人主张的上述原因并非双方签订合同中约定的“采取某项行政措施，或市政配套的批准与施工延误的，项目竣工验收有关部门验收滞后”的情形，且其亦未能充分证据证实基于上述原因必然导致工期延误，故对上诉人该项上诉意见本院不予采信。上诉人主张其于2015年2月28日交付给被上诉人的房屋已经符合了房屋交付条件，然上诉人提供的证据不足以证明上诉人主张的该节事实，故本院对该上诉意见亦不予采信。因上诉人未提交充分有效证据证明其在2014年12月30日前将符合涉案商品房买卖合同第九条第3款约定的条件即用水、用电等具备商品房正常使用基本条件的涉案商品房交付被上诉人，而在案证据表明，彩虹名家小区公变部分电气迟至2015年9月7日方验收合格，故原审认定涉案商品房符合商品房买卖合同约定交付条件的时间为2015年9月7日并判令上诉人向被上诉人承担相应的逾期交房违约金，并无不当，本院予以维持。综上，上诉人中设公司提出的上诉理由不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费153元，由上诉人绍兴中设置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 夏 鸿审判员 赵启龙审判员 梅 云二〇一七年十一月二十日书记员 余建维?*MERGEFORMAT?10??*MERGEFORMAT?1?