河北省邢台市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）冀05民终2845号
上诉人（原审原告）：江苏大汉建设实业集团有限责任公司，住所地徐州市沛县沛城镇歌风路6号。
法定代表人：张开文，该公司董事长。
委托诉讼代理人：韩川，男，该公司工作人员。
委托诉讼代理人：常松，男，该公司工作人员。
被上诉人（原审被告）：河北卓泰房地产开发集团有限公司，住所地河北省石家庄市新华区联盟路707号中化大厦5楼。
法定代表人：朱永志，该公司总经理。
委托诉讼代理人：孙海南，河北嘉实律师事务所律师。
上诉人江苏大汉建设实业集团有限责任公司（以下简称大汉公司）因与被上诉人河北卓泰房地产开发集团有限公司（以下简称卓泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服河北省临城县人民法院（2016）冀0522民初242号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年9月1日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人大汉公司的委托诉讼代理人韩川、常松，被上诉人卓泰公司的委托诉讼代理人孙海南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
大汉公司上诉请求：依法撤销原判，发回重审或依法改判。事实和理由：双方的建筑施工合同已经解除，合同解除后，上诉人关于支付工程款的诉讼请求应予支持，原审以承包的工程至今没有封顶且未经过验收而不支持上诉人诉讼请求错误。被上诉人由于涉案工程手续不全、没有经过招投标、单方通知上诉人退场让别的公司接手，属于严重违约，双方应解除合同进行结算，不应按合同约定的节点支付工程款。
卓泰公司辨称，原审认定事实清楚、适用法律正确，依法应予维持。上诉人的上诉请求没有法律依据，应予以驳回。
大汉公司向一审法院起诉请求：依法判令被告支付原告建设工程款2630688.13元并退还保证金800000元，共计3430688.13元。
一审法院认定事实：2013年8月27日卓泰公司与大汉公司签订《临城圣景福城项目金座2#楼施工合同》，约定：工程名称为临城圣景福城项目金座2#楼，建设地点为临城县临城大道南、天台山路以北、西邻圣景公园，结构类型为剪力墙结构，建筑面积约22000平方米（按GB-T50353-2005建筑工程建筑面积计算规范据实结算）。大汉公司的承包范围为建筑施工图纸内全部土建、给排水、采暖、通风工程、强电工程、卓泰公司分包工程的预留预埋（弱电含穿铁丝）、战时各专业的预留预埋。质量标准为合格，工程质量符合国家现行施工验收规范相关规定和设计要求；工程阶段性验收及竣工验收，均应一次交验合格。承包方式为按照施工图纸设计标准包工包料，单平米包干。合同价款：本合同为固定价格合同，单平米包干，1438元/平米，建筑面积约22000平方米，合同暂定总价为31636000元（按GB-T50353-2005建筑工程建筑面积计算规范据实计算）。付款时间和方式约定如下：1、付款节点，①施工至主体结构封顶后15日内，卓泰公司支付大汉公司合同暂定总价的45%；②二次结构完成主体验收合格付合同暂定总价的5%；③装修完成付合同暂定总价的20%；④安装完成付合同暂定总价的10%；⑤工程完工综合验收合格，大汉公司交钥匙后付至合同暂定总价的90%；⑥取得竣工备案验收报告书，结算经双方确认后14天内，支付至竣工结算总价款（不含卓泰公司供材）的97%，其余3%为工程保修金。2、水电费随工程进度款扣除。3、质量保修金，工程竣工结算价（不含卓泰公司）的3%作为质保金，质量保修期按国家规定执行，自工程竣工验收合格之日起计算，在工程质量保修期满后，一个月内支付保修金（保修金不计利息）。各项保修金按结算造价比例分摊。4、每次付款时承包人须指定专人负责并向发包人提供正式的建筑业发票。合同签订后，原告开始进场施工。原告称被告2014年6月24日发出了招标公告进行招标，2014年7月9日发出了中标公告，河北奇峰建筑工程有限公司成为了中标单位，大汉公司被卓泰公司通知退场。原被告双方均认可，被告已支付原告工程款1079840元。另查明，2013年8月3日，大汉公司与姜昌宇签订《建筑工程施工劳务（扩大）承包合同》将临城圣景福城一号、二号楼工程的劳务转包给姜昌宇。2014年9月24日卓勤公司因姜昌宇诉大汉公司和卓泰公司建筑施工合同纠纷一案，对临城圣景福城2#住宅楼工程造价进行鉴定，显示已完工程造价为1251660.87元。具体为：大汉公司和姜昌宇已完工程总造价为3710528.13元，扣除大汉公司提供主材费2268901.75元，扣除大汉施工工程造价276892.98元，电器配管86927.47元。已完工造价计取税金（营业税及附加）41274.18元，如不开正式发票应扣除此费用。原告据此认为其已完成工程造价为3710528.13元，扣除被告已支付原告工程款1079840元，被告尚拖欠原告工程款2630688.13元。对此被告不予认可，称鉴定报告是对另外案件所做出的结论，与本案没有关联性，双方并没有实际核对原告已完成工程量的具体数额，原告施工的工程并没有按照合同的约定施工完毕，至今未验收，按照双方合同约定未达到被告支付工程款节点。一审法院认为，原、被告签订的临城圣景福城项目金座2#楼施工合同是双方真实意思的表示，故原、被告建设工程施工合同关系成立并生效。原告作为承包人，对承包的工程进行了施工，其有权请求被告按照合同约定支付工程价款。原告依据姜昌宇诉大汉公司和卓泰公司建筑施工合同纠纷一案的建设工程造价鉴定报告，称被告未支付原告工程款为2630688.13元，对此数额，被告不予认可，称鉴定报告是对另外案件所做出的结论，与本案没有关联性，其意见与事实不符，原告提交的鉴定报告虽系另案作出但却系原告承包工程，被告亦未提供其他有利证据证实其主张，本院确认被告未支付原告工程款为2630688.13元（其中包括姜昌宇已完工程造价1251660.87元）。但原告承包的工程至今仍没有封顶且未经验收，故其请求被告给付工程款，难以支持。原告请求卓泰公司返还原告所交付的保证金800000元，其未提供证据，卓泰公司不予认可，故该请求难以支持。判决：驳回原告江苏大汉建设实业集团有限责任公司的诉讼请求。案件受理费34308元、保全费5000元，由原告江苏大汉建设实业集团有限责任公司负担。
二审中，当事人没有提交新证据。对一审查明的事实，本院予以确认。
本院认为，原审确认卓泰公司欠大汉公司工程款为2630688.13元，大汉公司认可该数额，卓泰公司没有上诉视为认可该数额，本院予以确认。本案的争议焦点为该欠款是否达到结算点。双方签订的临城圣景福城项目金座2号楼施工合同合法有效，大汉公司施工过程中，诉争工程进行招投标，大汉公司没中标被卓泰公司通知退场。大汉公司退场后，中标单位在大汉公司已完工基础上继续施工。至此双方的建设施工合同解除。合同解除后，卓泰公司应支付大汉公司工程款2630688.13元。原审以承包的工程至今仍没有封顶且未经验收为由判决不给付工程款没有法律依据，本院予以纠正。大汉公司请求卓泰公司返还保证金800000元，因其未提供证据，且卓泰公司不认可，对该主张本院不予支持。
综上所述，大汉公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销河北省临城县人民法院（2016）冀0522民初242号民事判决；
二、河北卓泰房地产开发集团有限公司于本判决生效后十日内向江苏大汉建设实业集团有限责任公司支付工程款2630688.13元；
三、驳回江苏大汉建设实业集团有限责任公司的其他诉讼请求。
如河北卓泰房地产开发集团有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费34308元、保全费5000元，由河北卓泰房地产开发集团有限公司负担27508元，由江苏大汉建设实业集团有限责任公司负担11800元。二审案件受理费34308元，由河北卓泰房地产开发集团有限公司负担22508元，由江苏大汉建设实业集团有限责任公司负担11800元。
本判决为终审判决。
审判长 张新戈
审判员 何秀艳
审判员 秦一臣
二〇一六年十二月十九日
书记员 田 雨