广西壮族自治区柳州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）桂02民终921号
上诉人（原审被告）：柳州市宏和房地产开发有限公司，住所地广西三江侗族自治县文萃小区，
法定代表人：黄连添，该公司董事长。
委托诉讼代理人：范克昌，广西思齐律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：杨业玉，女，侗族，1976年4月1日出生，住广西三江侗族自治县。
被上诉人（原审原告）：杨正于，男，侗族，1973年10月15日出生，住广西三江侗族自治县。
二被上诉人共同委托诉讼代理人：刘平菊，广西金中大律师事务所柳州分所律师。
上诉人柳州市宏和房地产开发有限公司因与被上诉人杨业玉、杨正于商品房销售合同纠纷一案，不服广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院（2016）桂0226民初520号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。
上诉人柳州市宏和房地产开发有限公司上诉请求：1、撤销三江侗族自治县人民法院（2016）桂0226民初520号民事判决书，重新进行改判；2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：该判决在计算上诉人承担的违约金数额上存在错误，未能正确扣减依据合同约定应该予以顺延交房的天数，致使上诉人依法应得保护的权利未能得到保护。为此，依法提出上诉，请求二审查明事实并予以支持。
被上诉人答辩称，一审判决事实清楚，认定的逾期交房天数是正确的，上诉人的上诉理由不成立，请求二审法院驳回上诉人的请求。
杨业玉、杨正于向一审法院起诉请求：1、柳州市宏和房地产开发有限公司支付逾期交房违约金人民币12944.5元给杨业玉、杨正于；2、由柳州市宏和房地产开发有限公司承担本案的全部诉讼费。
一审法院认定事实：2013年7月15日，杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》，杨业玉、杨正于购买柳州市宏和房地产开发有限公司位于三江县，价格为人民币311166.00元，合同约定：买受人（杨业玉、杨正于）应于2013年7月27日前办理完银行按揭或公积金贷款的相关手续，逾期则交房期限随之顺延。出卖人（柳州市宏和房地产开发有限公司）应当在2014年3月31日前将经验收合格的商品房交付买受人使用。双方约定逾期交房的违约责任约定（1）逾期不超过180日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日支付已付房价款万分之一违约金；（2）逾期超过180日后，……，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。另杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》第八条第二款第3项规定“非出卖人原因造成的一天以上的停水或停电（连续停水或停电四小时以上算一天）以及气象部门的气象记录有一天以上的降雨（连续降雨四小时或间断降雨累计六小时算一天）则交付期限据实延期”。合同签订后，杨业玉、杨正于于2013年9月3日交清实际购房款（已逾期38天交款），柳州市宏和房地产开发有限公司亦未能在约定的日期交房，直至2014年10月25日，柳州市宏和房地产开发有限公司才电话通知杨业玉、杨正于办理领取该房屋的手续。至此，柳州市宏和房地产开发有限公司已经逾期交房共计207天（2014年4月1日至2014年10月25日）。杨业玉、杨正于为此要求柳州市宏和房地产开发有限公司解决违约金赔偿事宜，柳州市宏和房地产开发有限公司则认为逾期交房存在停电、下雨及杨业玉、杨正于逾期付款等情形，应予以扣减相应的天数，双方为此未能协商一致，杨业玉、杨正于遂诉至该院，主张上述诉请。
一审法院认为，根据杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司的诉辩主张，该院认为本案的争议焦点为应如何确定逾期交房的违约金？该院围绕该争议焦点进行如下评析。一、关于逾期交房天数的认定问题。庭审中柳州市宏和房地产开发有限公司亦认可其逾期交房构成违约，但双方对逾期交房天数的计算存在意见分歧。该院认为，逾期交房天数应从合同约定的交付之日的第二日起计算至柳州市宏和房地产开发有限公司实际交付房屋之日止。根据杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》进行推算，柳州市宏和房地产开发有限公司应在2014年3月31日之前交房，而庭审中杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司双方确认柳州市宏和房地产开发有限公司实际将房屋交付给杨业玉、杨正于使用的时间为2014年10月25日。因此本案逾期交房天数为2014年4月1日至2014年10月25日，共计207天。本案中，柳州市宏和房地产开发有限公司主张扣除杨业玉、杨正于逾期支付房款天数38天，因双方针对逾期付款问题已在商品房买卖合同中作了约定，逾期付款应当顺延交房时间是双方真实意思表示，柳州市宏和房地产开发有限公司要求扣减理由充分、适当，且庭审中杨业玉、杨正于对逾期付款38天的事实并无异议，故对柳州市宏和房地产开发有限公司主张应从逾期交房天数中扣减杨业玉、杨正于逾期支付房款38天的主张，故该院予以支持。柳州市宏和房地产开发有限公司主张扣除因下雨导致无法施工的天数，并提供了三江侗族自治县气象局《气象资料使用证明》及施工单位柳州地区建筑工程总公司《施工日志》予以佐证。该院认为柳州市宏和房地产开发有限公司该项主张与双方签订合同约定相符，且两份证据相互对应，客观反映了涉案工程在施工过程中的真实状况，故该院对柳州市宏和房地产开发有限公司主张扣除下雨天数意见予以采纳。经该院核实，从双方当事人签订《商品房买卖合同》之日2013年7月15日起至约定交房之日2014年3月31日止，扣除与杨业玉、杨正于逾期支付房款的重复天数，杨业玉、杨正于购买的位于三江县古宜镇悦江路25号“江岸丽苑”X栋X单元X层X号商品房在建设过程中因连续降雨4小时或间断降雨累计6小时而导致停工共计26天，应从逾期交房天数中予以扣减；因从双方当事人签订《商品房买卖合同》之日2013年3月1日起至约定交房之日2013年9月30日止，除去已扣除的杨业玉、杨正于逾期支付房款的天数及因下雨停工的天数，杨业玉、杨正于购买的位于三江县古宜镇悦江路25号“江岸丽苑”X栋X单元X层X号商品房在建设过程中无因停电导致停工的天数，故无需再扣减。综上，本案的实际逾期交房天数以该院核算的143天（207天-38天-26天=143天）为准。二、关于违约金计算标准问题。杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》约定：逾期交房的违约责任（1）逾期不超过180日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日支付已付房价款万分之一违约金；（2）逾期超过180日后，……，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。本案柳州市宏和房地产开发有限公司逾期交房天数为143天，根据合同约定，该院确认本案柳州市宏和房地产开发有限公司应向杨业玉、杨正于支付违约金4449.67元，即311166元×143天×0.1‰=4449.67元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，一审法院作如下判决：一、柳州市宏和房地产开发有限公司应向杨业玉、杨正于支付违约金人民币4449.67元；二、驳回杨业玉、杨正于其他诉讼请求。本案案件受理费124元，减半收取62元，由柳州市宏和房地产开发有限公司负担21元，由杨业玉、杨正于负担41元。
二审期间，双方当事人均没有新证据提交。
本院综合诉辩双方的意见，双方当事人对一审查明的事实没有异议，本院予以确认。
本院认为，关于逾期交房违约责任的计算天数应当从合同约定的交付之日的第二日起计算至柳州市宏和房地产开发有限公司实际交付房屋之日止扣除买受人逾期付款的天数及合同约定应当扣除的天数,重复计算的天数不同时扣除。根据杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》，柳州市宏和房地产开发有限公司应在2014年3月31日之前交房，而杨业玉、杨正于、柳州市宏和房地产开发有限公司双方确认柳州市宏和房地产开发有限公司实际将房屋交付给杨业玉、杨正于使用的时间为2014年10月25日。因此本案逾期交房天数为2014年4月1日至2014年10月25日，共计207天。本案中，杨业玉、杨正于认可逾期付款38天的事实，故对柳州市宏和房地产开发有限公司主张应从逾期交房天数中扣减杨业玉、杨正于逾期支付房款38天的主张，本院予以支持。双方当事人签订的《商品房买卖合同》第八条中规定：非出卖人原因造成一天以上的停水或停电（连续停水或停电四个小时以上算一天）以及气象部门的气象记录有一天以上的降雨（连续降雨四个小时或间断降雨累计六个小时算一天）；则交付期限据实延期。本案中，柳州市宏和房地产开发有限公司主张扣除因下雨导致无法施工的26天天数，并提供了三江侗族自治县气象局《气象资料使用证明》及施工单位柳州地区建筑工程总公司《施工日志》予以佐证。综上，本院认可实际逾期交房天数143天（207天-38天-26天=143天）。
综上所述，柳州市宏和房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元（上诉人柳州市宏和房地产开发有限公司已预交），由上诉人柳州市宏和房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 曾庆斌
审 判 员 黄智文
审 判 员 谭皓匀
二〇一七年八月三日
代书记员 廖靖康