广西壮族自治区防城港市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）防市民三初字第13号
原告尹皓,男，1973年8月31日出生，住台湾地区。
委托代理人李恒慧，广西南港律师事务所律师。
被告广西防城港市腾飞龙房地产开发有限公司，住所地广西防城港市兴港大道与建港路交汇处。
法定代表人李忠飞，公司总经理。
委托代理人杨金锁，公司副总经理。
原告尹皓因与被告广西防城港市腾飞龙开发有限公司商品房预约合同纠纷一案，向本院起诉。本院于2015年9月24日受理后，于2015年11月16日公开开庭审理了本案。原告尹皓的委托代理人李恒慧，被告广西防城港市腾飞龙开发房地产有限公司的委托代理人杨金锁到庭参加诉讼。本案现审理终结。
原告尹皓诉称，2013年5月4日，原告与被告签订商品房买卖合同，购买广西防城港市港口区北部湾大道与建港路交汇处西北侧腾飞广场6号楼1单元1407号房，总房款为330350元。原告已一次性支付全款。但双方合同签订至今，被告仍未办理商品房买卖备案手续。同时，合同第八条约定被告应当在2014年11月30日前将符合合同约定的商品房交付原告使用。至今，被告房屋仍未建造完成交付原告使用。被告逾期交房的行为已构成违约，依法应承担相应违约责任。为维护原告的合法权益，依照相关法律规定，特诉至法院，请求：1、判令被告向原告支付逾期交房违约金50213.2元(自合同规定最后交房期限2014年12月1日至2015年9月30日计算为304天，按照每天已交房价款330350元万分之五即165.175元的违约金计算，以后另计）。2，判令被告办理商品房买卖备案手续。3、本案诉讼费由被告承担。
被告广西防城港市腾飞龙房地产开发有限公司辩称，一、原告向被告购房属实，原告自愿购买被告腾飞广场1407号住房，原告已全部交付房款。二、被告未按时交房是因非出卖方可控制因素造成的，大风降雨因素是房屋未完工的主要原因。大风降雨因素为合同约定的非控制因素，出卖人可延期交房。延迟交房违约金应在交房后一次性结算，原告主张延期交房时间304天与事实不符。综上，原告要求被告支付违约金理由不成立。因此，请求依法驳回原告的诉讼请求。
原告为支持其主张，提供如下证据：1、台湾居民来往大陆通行证，证明原告的诉讼主体资格；2、《商品房买卖合同》，证明双方买卖合同关系；3、《收据》，证明原告履行支付房款义务。
被告质证认为，对于证据1，无从考证，对其真实性不清楚。对于证据2和3，无异议。
被告为支持其答辩意见，提供如下证据：1、《商品房买卖合同》中的附件五，证明原告应到指定银行办理按揭贷款手续，但原告至今未向银行提交按揭贷款手续材料，未付余款，构成违约在先；2、手机录音，证明按揭贷款银行不审批的原因是政府政策有变化，不是被告的原因。
原告质证认为，对证据1的真实性、合法性无异议，但该证据不能证明被告的主张。证据2已经超过举证期限，贷款办不下来，应归责于被告未通知原告去银行办理手续或变更付款方式。
本院认证认为，原告提供的证据1，真实合法，本院予以认定，证据2和3，被告无异议，本院予以认定。被告提供的证据1，与原告提供的证据2均是同一份证据，对其真实性，合法性予以认定，能否证明被告拟证事实，本院将综合全案证据予以评定。对于被告提供的证据2，因录音的谈话内容不清晰，谈话人的姓名、职务均不清楚，对所证明的内容又没有其他证据加以佐证，本院不予采信。
经审理查明，2013年5月4日，原告作为买受人，被告作为出卖人，双方签订一份《商品房买卖合同》，合同约定，一、买受人购买出卖人腾飞广场项目中6号楼14层1407号商品房，建筑面积共52.82平方米，单价为每平方米4681.17元。购房款总价为330350元。二、出卖人应当于2014年11月30日前将商品房交付买受人使用。逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自应交房期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之伍的违约金。三、如遇到其它非出卖方能控制因素(如：政府举办有关活动、节日、庆典、禁令、交通管制、停水、停电、大风、气象部门记录日降雨量达到中雨以上，为执行当时的法律法规或配合政府执法无法施工等)造成工期延误，出卖人可据实延期交房。买受人逾期付款或不及时办理按揭手续的，出卖人可延期交房。四、买受人在2013年5月4日签署本《商品房买卖合同》当日交纳全部房款的100%计33035元；五、商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向防城港市住房和城乡建设委员会申请登记备案。合同还约定其他内容。合同签订之当日，原告支付被告全部房款33035元。腾飞广场项目因资金链断裂等原因未能竣工，未达到交付条件，被告至今未向原告交付房屋。
另查明，原告所购买的房屋位于防城港市港口区北部湾大道与建港路交汇处西北侧。根据防城港市气象局气象信息服务中心提供的《气象资料咨询》内容，自《商品房买卖合同》签订之日即2013年5月13日至2014年10月31日，防城港市港口区有中雨以上（包含）降雨日数为109天；受热带气旋影响的天数为6天。
本院认为，综合双方当事人的诉辩分歧意见，本案的争议焦点为：一、原告主张逾期交房违约金是否应予以支持；二、原告请求被告办理商品房买卖备案手续是有依据。
一、关于本案法律适用问题。
因尹皓为台湾居民，故本案系参照涉外程序审理的案件。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十六条第一款“涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律，但法律另有规定的除外。涉外合同的当事人没有选择的，适用与合同有最密切联系的国家的法律”和《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条：“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居住地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。”之规定，本案中，由于当事人已就处理涉案合同争议所适用的法律选择适用我国内地法律，故本案的实体处理适用我国内地法律。
二、关于本案的焦点问题处理。
(一)关于原告主张逾期交房违约金是否应得到支持的问题。双方当事人签订《商品房买卖合同》之当日，原告已经将全部房款向原告支付，履行了合同的付款义务。《商品房买卖合同》之第八条约定，出卖人应当在2014年11月30日前将商品房交付原告使用。但被告未按合同规定的交房时间交房，已构成违约，被告应依据合同的规定，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已付房款万分之五违约金，自2014年11月30日至2015年9月30日，被告逾期交房304天，扣除因中雨和热带气旋天气可以延期交房的天数115天，违约金计算为330350*(304-115)*5/10000=31218.08元。2015年9月30日之后的逾期交房违约金，原告可另行主张。
(二)关于原告请求判令被告办理商品房买卖备案手续是否有事实和法律依据的问题。商品房预售合同的登记备案手续是国家对商品房预售行为的行政管理措施。一个购房者签订商品房预售合同后办理了登记备案手续，如果开发商将该预售给购房者的商品房再次出售，其后的预售合同不能办理登记备案手续，有效地杜绝了开发商一房二卖的现象。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十四条第二款规定：“商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上人民政府房地产管理部门和土地管理部门登记备案”以及《商品房买卖合同》第二十四条的约定：“商品房预售的，自本合同生效之日起30日内，由出卖人向防城港市住房和城乡建设委员会申请登记备案”，向防城港市住房保障和房产管理局进行登记备案，既是被告的法定义务，也是被告的合同义务。因此，原告请求被告办理商品房买卖备案手续有事实和法律依据，本院予以支持。
综上所述，被告在原告已经付清房款的情况下，未向原告交房构成违约，原告主张被告应向其支付逾期交房违约金理由成立，本院予以支持。原告请求被告办理商品房买卖备案手续理由充分，本院亦予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告广西防城港市腾飞龙房地产开发公司向原告尹皓支付的逾期交房违约金31218.08元(计算自2015年2月26日至2015年9月30日止)。
二、被告广西防城港市腾飞龙房地产开发有限公司将其与尹皓签订的《商品房买卖合同》报防城港市住房保障和房产管理局备案。
三、驳回原告尹皓的其他诉讼请求。
案件受理费1055元，由原告负担355元，被告负担700元。
上述应付款项，义务人应于本判决书生效之日起十日内履行完毕；逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；权利人可在本案生效判决书规定的履行期限最后一日起两年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
如不服本判决，原告尹皓可在判决书送达之日起30日内，被告广西防城港市腾飞龙房地产开发有限公司可在判决书送达之日起15日内向本院或广西壮族自治区高级人民法院递交上诉状正本四份，并按对方当事人人数提供副本，上诉于广西壮族自治区高级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费1055元（收款单位：广西壮族自治区高级人民法院诉讼费专户，账号：20×××77，开户行：农行南宁市万象支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 蒙志相
代理审判员 李启宁
代理审判员 林智明
二〇一五年十二月二十八日
书 记 员 梁 晴