山东省泰安市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁09民终2795号
上诉人(原审被告，反诉原告)：北京泽泰世纪文化传媒有限公司，住所地北京市海淀区安宁庄东路18号23号楼二层民友招待所。
法定代表人：潘伟，经理。
委托诉讼代理人：聂硕，江苏徐淮律师事务所律师。
被上诉人(原审原告、反诉被告)：山东兄弟商业设施有限公司，住所地山东省泰安市泰山青春创业开发区。
法定代表人：刘涛，总经理。
委托诉讼代理人：娄立斌，山东纵观律师事务所律师。
上诉人北京泽泰世纪文化传媒有限公司（以下简称泽泰公司）因与被上诉人山东兄弟商业设施有限公司（以下简称兄弟公司）承揽合同纠纷一案，不服泰安市岱岳区人民法院（2015）岱商初字第191号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年10月27日立案后，依法组成合议庭，对案件进行了审理。上诉人泽泰公司的委托诉讼代理人聂硕，被上诉人兄弟公司的委托诉讼代理人娄立斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
泽泰公司上诉请求：撤销原判，依法改判，诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：原审判决部分事实认定错误，被上诉人诉称的工人工资7200元，系被上诉人支付，是由展厅在上诉人交纳的保证金中予以扣除。一审判决的违约金8万元过高，远远高于被上诉人的实际损失。
兄弟公司辩称，双方当事人签订《工程设计、施工合同》后，上诉人出现违约情况，自认不能完成剩余工作量，被上诉人另行联系施工队伍，支付了相关费用才将工程搭建完毕，因此上诉人应当承担相应的违约责任。一审法院认定事实清楚，证据充分，判决公正，请求二审法院依法查清事实，驳回上诉人的上诉请求。
兄弟公司向一审法院起诉请求：被告支付违约金97750元，赔偿经济损失47050元，偿还原告借款5000元，共计149800元，诉讼费用由被告承担。
泽泰公司向一审法院反诉请求：原告支付工程款8万元及违约金4680元，共计84680元，反诉费由原告承担。
一审法院认定事实：原被告于2014年10月9日签订了《工程设计、施工合同》，由被告负责为原告施工2014年福州连锁店展台的搭建工程，工程造价共计170000元，合同约定被告在2014年11月5日下午14:00不影响原告进场组装安装产品，若延期交付展会场地，每延迟一小时，被告赔偿原告尾款的10%。合同签订后，原告按约定支付了首付款85000元。在2014年11月5日中午12:30分仍有一半搭建工程未完成。原告为保证正常的布展工作，与搭建人员张良裕等14人协商，现场现金支付2万元，待搭建完成（11月6日凌晨）再支付现金1万元。2014年11月5日原告支付租赁费9850元；11月6日凌晨原告支付施工费30000元。被告的法定代表人潘伟于2014年11月5日借兄弟公司现金5000元。2014年11月4日、5日工人加班，原告支付加班费7200元。2014年12月19日，北京智合联创展览有限公司出示证明，证实施工人员加班至2014年11月6日凌晨1：40。一审法院认为，原被告签订的施工合同，意思表示真实，内容符合法律规定，形式要件齐全，属有效合同，各方应自觉履行。合同签订后，原告依约履行了合同义务并支付了首付款85000元，后被告法定代表人潘伟于2014年11月5日借兄弟公司现金5000元。被告在约定的时间内不能及时完工，给原告造成了一定的经济损失，致使在2015年11月5日14:00不能进场安装，直至11月6日凌晨1:40才搭建完毕，造成拖延10小时的后果，被告依法应承担违约责任。原告已经支付现金90000元给被告，余款8万元未付。因被告未能及时安装，原告又支付租赁费9850元、工人施工费30000元、加班费7200元，共计47050元。由此可认定被告完成的工作量为122950元，原告应支付被告下余工程款32950元。被告应承担因延迟交付而造成的违约金，时间从2014年11月5日14:00计算至2014年11月6日24:00，共计10小时。合同约定每延迟1小时，被告赔偿原告尾款的10%，由于此工程在时间上的特殊性及紧迫性，依法予以支持，为80000元。被告反诉原告支付违约金4680元的诉讼请求，依法予以驳回。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十二条之规定，判决：一、被告北京泽泰世纪文化传媒有限公司于本判决生效后五日内支付原告山东兄弟商业设施有限公司违约金80000元。限被告在本判决生效后五日内履行完毕。二、原告山东兄弟商业设施有限公司支付被告北京泽泰世纪文化传媒有限公司工程款32950元。限原告在本判决生效后五日内履行完毕。三、驳回原告山东兄弟商业设施有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告北京泽泰世纪文化传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3296元、保全费1270元，共计4526元，由原告承担2000元、被告承担2526元；反诉案件受理费909元，由原告承担409元、被告承担500元。
二审中，当事人没有提交新证据。本院查明的事实与原审法院查明的事实相一致。
本院认为，关于上诉人主张加班工人工资7200元不应计入工作量的问题，因上诉人违约导致被上诉人为了减少损失不得不另行支付工人加班费以在规定时限内完成搭建工程，该7200元人工费属于工程成本，也是工程量的体现。上诉人的该主张不能成立，本院不予采纳。关于上诉人主张违约金8万元是否过高的问题，该8万元系按照合同约定计算的违约金，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：”约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。”结合涉案搭建工程的工程总造价以及合同履行情况，8万元违约金明显过高，上诉人请求法院予以调整，本院应予适当减少。原审判决按照被上诉人另行支付的费用核算出上诉人实际完成的工程量为122950元，被上诉人已经支付工程款9万元，按照上诉人实际完成工程量来算，尚有工程尾款32950元未予支付。依据”每延期一小时，乙方赔偿甲方尾款的10％”的合同约定，可以按照上诉人完成的实际工程量计算的尾款32950元确定上诉人延迟10小时的违约赔偿数额，即上诉人向被上诉人支付违约金32950元（尾款32950元×10％×10小时=32950元）为宜。上诉人与被上诉人互负的本案债务可以在执行中进行抵销。
综上所述，上诉人的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、维持泰安市岱岳区人民法院（2015）岱商初字第191号民事判决第二项、第四项；
二、撤销泰安市岱岳区人民法院（2015）岱商初字第191号民事判决第三项；
三、变更泰安市岱岳区人民法院（2015）岱商初字第191号民事判决第一项为：上诉人北京泽泰世纪文化传媒有限公司于本判决生效后五日内支付被上诉人山东兄弟商业设施有限公司违约金32950元；
四、驳回被上诉人山东兄弟商业设施有限公司的其他诉讼请求。
一审案件受理费3296元，由上诉人北京泽泰世纪文化传媒有限公司负担725元，被上诉人山东兄弟商业设施有限公司负担2571元；一审保全费1270元，由上诉人北京泽泰世纪文化传媒有限公司负担370元，被上诉人山东兄弟商业设施有限公司负担900元；一审反诉费909元，由上诉人北京泽泰世纪文化传媒有限公司负担500元，被上诉人山东兄弟商业设施有限公司负担409元；二审案件受理费3296元，由上诉人北京泽泰世纪文化传媒有限公司负担725元，被上诉人山东兄弟商业设施有限公司负担2571元。被上诉人应负担的二审案件受理费先由上诉人预交，待执行时一并解决。
本判决为终审判决。
审判长 陈 峰
审判员 张 萍
审判员 付昕明
二〇一六年十二月二十七日
书记员 张甜甜