常州市新北区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0411民初6217号
原告（反诉被告）：苏州工业园区优立涂装机械工程有限公司，住所地苏州工业园区胜浦镇澄浦路15号。
法定代表人：黄文照，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈骄，江苏誉腾律师事务所律师。
被告（反诉原告）：常州捷迈特表面工程技术有限公司，住所地常州市新北区昆仑路35号。
法定代表人：张建平，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王宝朋，男，汉族，1988年3月5日生，住山东省乐陵市，该公司员工。
委托诉讼代理人：魏雨草，常州市天宁区天平法律服务所法律工作者。
原告(反诉被告)苏州工业园区优立涂装机械工程有限公司（以下简称优立公司）诉被告(反诉原告)常州捷迈特表面工程技术有限公司（以下简称捷迈特公司）定作合同纠纷一案，本院于2016年11月3日受理后，依法由审判员徐秀杰适用简易程序于2017年1月23日公开开庭进行了审理，优立公司的委托诉讼代理人陈骄、捷迈特公司的法定代表人张建平、委托诉讼代理人魏兰生到庭参加了诉讼。后因案情复杂适用普通程序于2017年4月26日公开开庭进行了审理，优立公司的委托诉讼代理人陈骄、捷迈特公司的法定代表人张建平、委托诉讼代理人魏雨草（捷迈特公司将委托诉讼代理人由魏兰生变更为魏雨草）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
优立公司诉称，2015年6月17日我公司与捷迈特公司签订川崎涂装机器人喷涂系统合约书一份，捷迈特公司向我公司购买用于山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基公司）的涂装机器人设备，设备款共计1750000元，我公司按约完成设备安装，但至今捷迈特公司未付清设备款项534300元和其他费用44194元，金额共计578494元。我公司遂诉至法院请求判令：捷迈特公司支付欠款578494元，逾期付款利息损失自起诉之日起按同期银行贷款利率计算，按10000元主张；本案诉讼费用由捷迈特公司承担。
捷迈特公司辩称并反诉，双方签订川崎涂装机器人喷涂系统合约书是事实，合同总价款为1750000元，我公司已经支付1225000元，尚结欠525000元未付，与优立公司所主张的设备款存在9300元的差异，该9300元的欠款是双方之前合同往来所结欠的款项，不是本案合同项下的欠款。且2015年9月5日优立公司交付设备后，在反复调试过程中，设备不断出现问题，我公司通过函件及邮件多次与优立公司交涉。2016年9月优立公司虽然整改结束，但至今仍未彻底解决问题，如十字转台定位精度仍达不到要求导致客户停产，优立公司提供的隆基公司员工程思刚签字的验收单无效，其无权代表我公司进行验收，故请求驳回优立公司的诉讼请求。由于优立公司的设备问题，至今未能做总体验收，造成我公司尚有2880000元货款无法回笼，该部分货款按年利率5.35%计算14个月的利息损失为179760元，现我公司提起反诉，请求判令：优立公司赔偿我公司经济损失179760元，反诉案件诉讼费由优立公司承担。
优立公司针对捷迈特公司的反诉答辩称，我公司提供的设备并无质量问题，该设备在2016年1月20日已经通过验收，截至2016年12月22日两台设备已经运转一万多小时，最终设备使用方隆基公司也确认说明。捷迈特公司提出的问题主要是由其自己的设备问题造成的，其设备不能通过客户总体验收，不能作为捷迈特公司不支付我公司定作款的理由，综上请求驳回捷迈特公司的反诉诉讼请求。
经审理查明，2015年6月17日优立公司与捷迈特公司签订川崎涂装机器人喷涂系统合约书一份，由优立公司为捷迈特公司定作用于隆基公司的机器人涂装系统一套，总价款为1750000元，合同约定了设计依据、作业方式、生产流程、及喷涂系统各部分的规格、参数，同时约定付款方式为：预付款525000元于签约完成后10日内支付；出货款700000元于优立公司通知捷迈特公司设备出货前5日内支付；验收款437500元于验收完成后10日内支付；保固款87500元于验收完成后180天内支付。同时约定整个机器人涂装系统试运行10个工作日后，无明显影响生产运行的问题，捷迈特公司将接受机器人安装工程的最终验收。优立公司于设备安装完成后应通知捷迈特公司试车验收，捷迈特公司应在接到验收通知后10日内开始设备试车及验收，除非捷迈特公司对设备品质有异议且提出书面通知改善，如捷迈特公司在收到验收通知后20日内仍未执行验收，则该设备验收视同完成，如果在最终验收前，生产已经开始或生产线已可以生产出质量合格的产品，该设备将被视为正式验收合格。合同签订后，2015年9月3日该涂装系统在隆基公司开始安装，2016年1月20日隆基公司程思刚在设备验收单中签字确认设备通过现场验收。2016年9月25日隆基公司程思刚、刘建生出具说明一份，载明涂装机器人喷涂系统部分在2016年1月20日前已经装机完成并投入使用，我司在2016年1月20日正式确认接收上述设备并办理验收手续。后使用期间我司对部分设备状态提出疑问，经优立公司全力配合及解释，我司确认设备达到我司要求。2016年12月12日隆基公司刘建生、程思刚在喷涂机器人保养验收单中签字确认设备保养通过验收，且载明两台机器人均已运行一万多小时。合同签订后至今捷迈特公司支付定作款1215700元，余款534300元至今未付，优立公司遂起诉来院要求处理，捷迈特公司提出反诉。
另查明，优立公司主张的其他费用为：隆基公司要求赠送的配件费用6850元；隆基公司工装滑台伺服电机烧毁维修费16752元；隆基公司滑台控制程序修改10592元；隆基公司人员到优立公司培训，优立公司垫付的招待费用10000元。上述款项优立公司与捷迈特公司之间并无约定。
再查明，2016年1月至8月优立公司与捷迈特公司之间关于本案所涉合同进行了多次沟通。其中2016年1月22日优立公司将隆基公司的验收单发送给捷迈特公司。2016年7月26日捷迈特公司向优立公司发送“关于山东隆基机械股份有限公司质检三北线项目喷涂维修事宜联络函”一份，载明因维修未解决全部问题，要求优立公司必须拿到刘建生的签字的回执单才允许离开客户现场。2016年7月27日优立公司向捷迈特公司寄送联络函一份，载明捷迈特公司所发维修事宜联络函所称不是事实，优立公司已经多次配合进行设备的定期维护、部分使用后维修等事宜，并要求捷迈特公司按合同履行付款义务。
以上事实，有优立公司提供的合约书、发票、设备验收单、说明设备保养合约、保养验收单、联络函、设备运行视频；捷迈特公司提供的合约书、电子邮件及双方的当庭陈述予以佐证。
本院认为，优立公司与捷迈特公司之间的定作合同成立并合法有效，双方均应当依约履行。优立公司依照合同约定交付设备并取得了最终设备使用方的验收确认，捷迈特公司却未依约支付价款，应负本案全部责任。捷迈特公司辩称，本案合同项下款项其已经支付1225000元，尚结欠525000元，之前双方合同往来还结欠9300元，优立公司对此不予认可，本院认为双方有多次业务往来，所付款项应优先折抵之前债务，故本案合同项下还结欠定作价款534300元。对优立公司主张的其他费用44194元因无证据证明双方就该部分款项有约定，且捷迈特公司亦不予认可，故对该部分诉讼请求本院不予支持。对捷迈特公司主张的设备存在质量问题，故其拒付价款并要求优立公司赔偿损失，本院认为设备最终使用方隆基公司已经于2016年1月20日确认设备通过验收，优立公司于2016年1月22日将验收单发送给捷迈特公司，且2016年9月捷迈特公司认可的隆基公司员工刘建生也在说明中确认优立公司提供的设备已经通过验收的事实，结合2016年12月优立公司对案涉设备进行保养，当时两台机器人已经运行一万小时以上，故对捷迈特公司的该主张本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）常州捷迈特表面工程技术有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）苏州工业园区优立涂装机械工程有限公司支付定作款534300元及该款自2016年11月3日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的逾期付款利息损失（最高以10000元为限）。
二、驳回原告（反诉被告）苏州工业园区优立涂装机械工程有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）常州捷迈特表面工程技术有限公司的反诉诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费9685元，保全费3520元，合计13205元，由被告（反诉原告）常州捷迈特表面工程技术有限公司负担12196元，由原告（反诉被告）苏州工业园区优立涂装机械工程有限公司负担1009元。（该款优立公司已预交，捷迈特公司应负担的款项于本判决生效之日起十日内直接支付给优立公司收取）。
反诉案件受理费1948元，由被告（反诉原告）常州捷迈特表面工程技术有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（上诉法院开户银行：江苏银行常州分行营业部。户头：江苏省常州市中级人民法院。帐号：80×××63。）
审 判 长 徐秀杰
人民陪审员 夏春芳
人民陪审员 陶寒英
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 洪 颖
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》第二百五十一条，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
《中华人民共和国合同法》第二百六十三条,定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。