云南省祥云县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）云2923民初751号
原告（反诉被告）大理运程装饰有限责任公司，注册号532927100007736。
法定代表人石文迪，系该公司执行董事，未到庭。
住所：云南省大理州巍山县南诏镇客运小区**号。
委托代理人张浙生，云南正圣律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。
委托代理人刘国东，男，1988年8月18日生，汉族，大理市人，系该公司员工，住大理市，代理权限为特别授权代理。
被告（反诉原告）祥云县朝天门火锅店，注册号532923600239836。
经营者王云倩，女，1985年10月13日生，汉族，祥云县人，住刘厂镇王家庄村委会六组，公民身份号码：5329231985********。
营业场所：祥云县祥城镇龙翔路50号。
委托代理人自学礼，云南兴祥律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。
委托代理人张丽，云南兴祥律师事务所实习律师，代理权限为特别授权代理。
原告大理运程装饰有限责任公司与被告祥云县朝天门火锅店装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年6月2日立案受理，诉讼中被告祥云县朝天门火锅店提出反诉，本院审查后予以受理，依法适用普通程序，公开开庭对本诉及反诉进行了合并审理。原告大理运程装饰有限责任公司的委托代理人张浙生、刘国东，被告祥云县朝天门火锅店的经营者王云倩及其委托代理人自学礼、张丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告大理运程装饰有限责任公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即将工程尾款54160.3元支付给原告；2、判令被告立即支付验收后前六个月的质保金2415.85元；3、诉讼费由被告承担。事实及理由：2016年8月16日原、被告签订《装饰工程合同》，被告将火锅店装修以包工包料的方式承包给原告，合同对工程造价、工期、验收、保修、工程款支付、违约责任及工程价上下浮动进行了约定。合同签订后原告开始施工，在施工过程中被告方增加2楼吊顶及吊顶灯具工程，造成工期延长9天至2016年9月29日完工。原告将工程交予被告，被告验收并于2016年10月4日开始试营业。经结算合同内工程按不高于5%的上浮约定，确定为152250元，增加工程量为8740元，合计总的工程款为160990元，被告已支付102000元。原告与被告商量付款事宜，被告要求原告承担11天工期延长的违约责任及员工误工损失，双方协商无果，工程尾款及质保金一直未按合同约定支付给原告。特此诉至法院，恳请法院依法审查，支持原告的全部诉讼请求。
被告祥云县朝天门火锅店辩称，原告起诉状所述部分不属实，被告方系“朝天门”祥云加盟店，装修风格、培训等按“朝天门”总部的要求进行。经人介绍，原告方愿意承接装修，被告将总部的装修图纸发给原告，经双方商议，除一楼室内隔墙因场地限制略作调整外，均按总部装修图纸装修。随后，原告提供了153691元的预算价，经双方协商一致，确定装修工程总价款为145000元，2016年8月16日，双方协商签订了《装修工程合同》，约定了双方各自的责权利、原告随即组织施工。但在装修过程中，原告内部存在拖延、偷工减料、使用劣质材料等问题，导致工程质量存在一系列问题，9月20日无法如期竣工验收。而根据总部的安排，培训老师9月21日到祥云要对被告招聘的员工进行专业培训和辅导，被告只能临时租用祥云县新世纪特色教育文化培训学校的场地进行培训。10月3日晚，原告清理装修现场。次日，被告为减少损失，不得不先接收并仓促试营业。原告怠于履行返工义务，被告多次联系无果，只能另请第三方完成部分返修，而收银台立面水曲柳面板鼓包、门头生态板颜色掉落、木地板缺失和松动的问题，原告至今未处理。另，结算中，基于原告对延误工期时间确认的反复，且原告又怠于履行质量返工义务，致双方未能完成工程款结算。答辩人的意见是：1、双方未完成工程款结算，被告不认可原告所称工程款总额，更不认可原告诉请金额。2、原告未完成的酒柜项目，被告另请第三方完成，支付的3200元应从工程款总额中扣减。3、原告未履行质量返工义务而由被告另请第三方完成的以下项目所支维修款，应从应付给原告的工程尾款中扣减：门头线路检修费用500元，63A空开、投光灯及安装费760元，隔断修复、纱窗加固费用280元，更换卫生间隔断门二扇800元。合计2340元。被告认为，双方所签合同合法有效，任何一方均应诚信履约。因原告方原因导致纠纷发生，被告签约目的未能顺利实现，原告应承担违约责任。恳请法院查清事实，维护被告合法权益。
反诉原告祥云县朝天门火锅店提出反诉请求：1、判令反诉被告支付违约金18850元；2、判令反诉被告立即履行维修义务（收银台立面水曲柳面板二处鼓包、门头生态板颜色掉落、木地板缺失和松动、收银台装饰墙墙砖脱落及其广告词安装）；3、判令反诉被告承担本案反诉费用。事实及理由：反诉原告与反诉被告于2016年8月16日签订了《装饰工程合同》，约定反诉被告包工包料承包反诉原告火锅店的装修，质保期为12个月，隐形水电路保修期为5年；工期自2016年8月16日至2016年9月20日，共35天，合同总价款为145000元，反诉原告按工程进度支付工程款。验收合格后2日内将尾款支付完结。如反诉被告未按约竣工，每延期交付工程一天按工程总价款1%支付违约金。装修过程中，原告内部存在拖延、偷工减料、使用劣质材料等问题，导致工程质量存在一系列问题，9月20日无法如期竣工验收。而根据总部的安排，培训老师9月21日到祥云要对反诉原告招聘的员工进行专业培训和辅导，反诉原告只能临时租用祥云县新世纪特色教育文化培训学校的场地进行培训。10月3日晚，反诉被告清理装修现场。次日，反诉原告为减少损失，不得不先接收并仓促试营业。反诉被告怠于履行返工义务，多次联系无果，反诉原告只能另请第三方完成部分返修，而收银台立面水曲柳面板鼓包、门头生态板颜色掉落、木地板缺失和松动的问题，反诉被告至今未处理。另，结算中，基于反诉被告延误工期的责任问题，反诉被告先认可11天，后只认可9天，且反诉被告怠于履行质量返工义务，致双方未能完成工程款结算。反诉原告认为反诉被告未诚信履约，其违约行为导致反诉原告的签约目的不能顺利实现，并给反诉原告造成额外经济损失，为维护反诉原告的合法权益，特提出反诉。
反诉被告大理运程装饰有限责任公司对反诉原告祥云县朝天门火锅店的反诉辩称，1、反诉被告在工期上未违约，因反诉原告在合同签订后更改了装饰内容，增加了二楼吊顶及灯具的装修项目，因此工期延长在情理中，不应追究反诉被告方的违约责任。2、对反诉原告方第二项诉讼请求，均不在反诉被告方应履行的义务范围内，如水曲柳面板鼓包系反诉原告使用不当造成、门头生态板脱落是因雨水及湿气致使胶面干裂、脱落，是正常范围。收银台装饰墙墙砖和广告词安装不在我方应完成的工程项目内。3、反诉诉讼费无理由由反诉被告方承担，本案中违约的是反诉原告，反诉原告未按合同约定支付工程尾款，应承担逾期支付的违约责任。
原告（反诉被告）大理运程装饰有限责任公司提交了证据A1、营业执照复印件一份、法定代表人身份证明书一份、石文迪身份证复印件一份，证明原告身份情况及诉讼主体资格；A2、个体工商户登记基本信息一份，证明被告工商登记情况；A3、《装饰工程合同》一份，证明原、被告双方签订了装饰合同，合同对双方权利义务进行了约定；A4、施工图纸43页，证明被告向原告提供的装修图纸情况；A5、手写单一份，证明原告完成的工程量情况，合同约定部分工程款上浮5%为152250元、增加部分工程价款为8740元，合计工程款为160990元；A6、照片打印件一份，证明增加的工程量和价款。被告（反诉原告）提交证据B1、营业执照复印件一份、身份证复印件一份，证明被告身份及具备诉讼主体资格；B2、预算单四页，证明原告就所承包装饰工程单方作了预算，报价153691元；B3、《装饰工程合同》复印件一份，证明双方合同签订时间、工程量、工期、价款等进行了约定；B4、收条四份，证明被告先后四次向原告付款的时间和数额，共计101500元整；B5、收据三份、收款收据两份、个体工商户营业执照副本复印件一份、身份证复印件一份，证明原告未完工和未处理的工程质量问题，被告雇请第三方制作酒柜、修复隔断等，共计6240元；B6、手机短信截屏图片两张，证明被告就合同标的的返修、维修问题与原告经办人的沟通情况；B7、通话录音光盘一张、录音内容摘录件一份，证明2016年10月6日至2017年3月5日间，双方三次通话，对未完工程、验收、返工等问题进行了沟通，及原告怠于完工、验收、返工的事实；B8、照片十六张，证明原告逾期未完工情况，被告租场地培训员工的情况，卫生间门破损脱落、门头灯电路故障、8根隔断立柱掉落、收银台立面水曲柳面板鼓包、木地板缺失、脱落等质量问题，原告应返工而未返工的情况；B9、登机牌一张、机场行李托运单一张、客运专用发票联一张、发票（住宿费）一张、收据（住宿费）一张、身份证复印件一份，证明2016年9月21日，朝天门总部培训老师到祥云对被告原告进行培训，因原告延误工期，增加了被告的支出；B10、考勤表复印件六页、员工工资签领表复印件十二页，证明2016年9月24日起，被告已招聘的员工正式到职参加培训，因原告误期，增加了被告对员工工资的支出；B11、收据一份、民办学校办学许可证复印件一份，证明因原告误期，被告租用场地对员工培训，支出场地租金400元。
经质证，被告对原告提交的证据A1、A2、A3无异议；对A4真实性、合法性无异议，但认为图纸包含了二楼吊顶的项目，并非增加的工程项目，部分项目与图纸有变动；对A5、A6的真实性认可，但达不到证明目的，双方协商未达成协议，不能作为证据使用。原告对被告提交的证据B1、B2、B3、B4无异议；对B5真实性和关联性有异议；对B6证据三性无异议；对B7真实性无异议，但达不到证明目的；对B8中员工培训的照片三张与本案无关联，涉及一楼酒水房和厨房挡水石的照片拍摄于9月28日，我方于9月29日交付，不能证明我方未完成此项工程。B8中其余照片均达不到证明目的，无法证明是质量问题还是人为损坏；对B9真实性有异议，且与本案无关联；B10系被告单方制作，对真实性和关联性有异议；B11与案件没有关联性。
法院审查认为证据A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B6、B7符合证据三性，确认为有效证据；证据B5中收据（No.1089184）一份与本案有关联，确认为有效证据，B5中其余证据与本案无关联，不予确认；B8中被告培训员工的照片三张与本案无关联，涉及库房挡水石的照片一张，原告认可其拍摄时间和内容，本院予以确认，其余关于工程问题的照片因无其他证据予以作证，达不到证明目的，不予确认。B9、B10、B11与本案无关联，不予确认。
经审理查明，2016年8月16日，被告祥云县朝天门火锅店与原告大理运程装饰有限责任公司签订了《装饰工程合同》，合同约定工程地点为祥云县龙翔路50号，工程期限为2016年8月16日至2016年9月20日，工程价款为145000元，工程以大理运程装饰有限公司提供装修所需所有材料的方式承包。合同还对双方职责、工程验收、违约责任等事宜进行了约定。同日，原告方开始施工，施工过程中，双方对工程项目进行协商，增加了二楼吊顶和吊顶灯具项目，减少了吧台区的酒柜项目。2016年10月4日，被告进行试营业，双方尚未对工程进行结算，被告累计向原告支付了工程款102000元，双方对剩余工程款、工期延误等问题无法达成协议，遂诉至本院。
本院认为，双方签订的《装饰工程合同》是双方真实意思表示，合同依法有效。关于本诉工程价款的问题，双方均认可对本案装修工程未进行结算，根据《装饰工程合同》约定，工程价款为145000元，双方对增减的工程项目及相应价款有争议，原告认为二楼吊顶及吊顶灯具项目为合同约定之外的增项，被告认为该两个项目包含在装修图纸中，是原告应完成的工程项目，根据被告提交的证据B2《预算单》可以看出双方协商确定了工程项目后才对工程价款通过合同的形式固定，该《预算单》中没有涉及二楼吊顶及吊顶灯具的项目，据此可以判断二楼吊顶及吊顶灯具项目为增加的工程项目，根据原告提交的证据A5、A6的两份“手写单”，两份手写单系双方诉讼前自行协商过程中形成，虽对工程总价款、员工误工、工期延误等问题未达成协议，但对二楼吊顶和吊顶灯具的价款均认可8740元，本院予以确认。被告认为酒柜是其雇请第三方制作完成，相应价款应扣减。原告庭审中认可没有制作酒柜，故酒柜系合同中减少的工程项目。《预算单》载明酒柜单价为3250元，被告提交的收据（No.0189184）载明其雇请第三方完成酒柜支出3200元，结合本案中预算价略高于合同价的实际，本院确认酒柜单价为3200元。据此本案的工程价款应为150540元（145000+8740-3200）。原告起诉时被告已正常营业，原告要求被告支付工程尾款及前6个月的质保金的诉讼请求本院予以支持，被告已支付工程款102000元，按合同约定，被告尚应支付工程尾款及前六个月的质保金共计46281.9元（150540×（97%+1.5%）-102000）。被告称原告未履行返工义务导致其雇请第三方修复的费用应在工程款中扣除的意见无证据证实，本院不予认可。
关于反诉，反诉原告要求反诉被告承担2016年9月21日至2016年10月3日工期延误13天的违约金18850元。本案装饰工程未经验收，反诉原告于2016年10月4日试营业，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期的规定，本案竣工日期应为2016年10月4日。反诉被告辩称因反诉原告增加工程项目，工程延期在情理中，其并未违约。结合本案实际，安装吊顶及吊顶灯具所需工序与制作酒柜比较更为繁琐，工期应有所延长，但延长的天数与合同约定的期限比较不宜过长，故酌情认定工期延误时间为7天，反诉被告应按合同约定支付违约金10538元。反诉原告要求反诉被告对装饰工程中收银台立面面板鼓包、收银台装饰墙砖脱落、门头生态板掉色、地板缺失、松动的质量问题履行维修义务，因反诉原告相应证据不能证实系反诉被告行为所导致，反诉原告的该诉讼请求本院不予支持。
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告祥云县朝天门火锅店于判决生效后三日内给付原告大理运程装饰有限责任公司工程尾款及前六个月的质保金共计46281.9元；
二、反诉被告大理运程装饰有限责任公司于判决生效后三日内给付反诉原告违约金10538元；
三、驳回原告大理运程装饰有限责任公司的其他诉讼请求。
四、驳回反诉原告祥云县朝天门火锅店的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1214元由原告承担219元，被告承担995元。反诉案件受理费135元，由反诉原告承担54元，由反诉被告承担81元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省大理白族自治州中级人民法院。
审 判 长 张欣强
人民陪审员 王学芬
人民陪审员 任志华
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 秦皓亮