浙江省乐清市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）浙0382民初3026号
原告（反诉被告）：乐清市常吉电气有限公司，住所地浙江省乐清市北白象镇旺林村，统一社会信用代码：91330382589019889P。
法定代表人：何赟，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：郑茂鑫，浙江不同律师事务所律师。
被告（反诉原告）：乐清市金鼠模具有限公司，住所地浙江省乐清市柳市镇后西垟村，统一社会信用代码：913303825917636584。
法定代表人：邵远超，系该公司总经理。
被告：邵远超，男，1983年12月29日出生，汉族，住湖北省天门市卢市镇徐台村*组**号，现住浙江省乐清市。
被告（反诉原告）乐清市金鼠模具有限公司、被告邵远超的共同委托诉讼代理人：洪彩勇、洪小娟，北京德恒（温州）律师事务所律师。
原告乐清市常吉电气有限公司与被告乐清市金鼠模具有限公司、邵远超定作合同纠纷一案，本院于2018年3月28日立案受理。被告乐清市金鼠模具有限公司在法定期限内向本院提起反诉，本院审查后予以受理。本案依法由审判员王怡如适用简易程序于2018年5月7日公开开庭进行了合并审理。原告的委托诉讼代理人郑茂鑫、被告邵远超及俩被告的共同委托诉讼代理人洪彩勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告乐清市常吉电气有限公司起诉称：2017年12月14日，原、被告签订《模具开发制造协议书》，约定被告于2018年2月25日前向原告交样，截至2018年3月6日，被告仍未按照约定向原告交样。2018年3月10日，原告通知被告解除合同，要求被告返还已支付的预付款和承担相应的违约责任，但被告仍找种种借口拖延，至今仍拒不承担相应责任。因被告逾期履行合同义务，使原告与其他公司签订的协议被迫终止，遭受了极大的经济损失，并严重影响了原告的商誉。原告故此起诉，要求法院依法判令：1、解除原、被告签订的《模具开发制造协议书》；2、被告返还原告已支付的165000元预付款；3、被告向原告支付违约金99000元；4、本案的诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告自愿变更第二项诉讼请求为依法判令俩被告支付原告违约金（以165000元为基数，自2018年3月10日起按月利率2%计算至实际履行完毕之日止，但上述违约金的计算数额以99000元为限）。
被告乐清市金鼠模具有限公司、邵远超答辩称：1、被告邵远超并非本案适格主体，无须承担任何民事责任。首先，本案的《模具开发制造协议书》系被告乐清市金鼠模具有限公司与原告签订的，协议书上加盖的也是这两个公司的公章。根据合同的相对性，在履行上述协议书过程中如果产生纠纷，需要承担责任的也应当是原告与被告乐清市金鼠模具有限公司，与被告邵远超无关。其次，被告邵远超作为被告乐清市金鼠模具有限公司的法定代表人，其在协议书上签字系作为被告乐清市金鼠模具有限公司的代表，履行一种职务行为，而不是成为合同的某一方。正如原告的代表孙爱明，其在协议书上的签字亦是代表原告，而非其个人行为。作为公司的法定代表人，其所实施的是企业法人行为，不是个人行为。
2、被告乐清市金鼠模具有限公司推迟交样并非自身原因导致，原告无权解除合同。2017年12月15日，被告乐清市金鼠模具有限公司与原告签订了《模具开发制造协议书》，约定由原告提供协议产品的设计资料，被告乐清市金鼠模具有限公司按照原告确定的设计内容开发模具。协议签订当日，双方对协议具体条款又做了补充约定。其中产品变更的，原告应对生产周期相应延长。在合同履行过程中，因原告对产品的设计资料进行多次变更，甚至到2018年1月初，还在对设计进行更改，导致被告乐清市金鼠模具有限公司出样的时间相应推迟。根据《模具开发制造协议书》第三条第三款的约定，只有因乙方即被告乐清市金鼠模具有限公司自身原因造成交样延迟，并且推迟10天以上的，原告才有权终止合同。本案中，被告乐清市金鼠模具有限公司推迟交样的原因系原告不停修改变更设计导致，并非被告乐清市金鼠模具有限公司自身原因造成，故原告无权依据协议书第三条第三款的约定解除合同。
3、被告乐清市金鼠模具有限公司已为模具开发投入大量人力、物力、财力，原告无权要求被告返还已支付的预付款。相反，原告应当向被告乐清市金鼠模具有限公司支付剩余加工费165000元。协议签订后，被告乐清市金鼠模具有限公司立即安排模具开发工程师与原告联系，接收原告提供的图纸，着手研究模具开发工作。随着模具开发工作的推进，被告乐清市金鼠模具有限公司购买模具制作原材料。被告乐清市金鼠模具有限公司为履行定作合同，已投入了大量的人力、物力、财力，故原告无权要求被告乐清市金鼠模具有限公司返还预付款，也无权要求被告乐清市金鼠模具有限公司支付高额的违约金。相反，因为被告乐清市金鼠模具有限公司已按照合同约定全面履行了自己的义务，按照原告的最终设计图纸开发了相应的模具，所以原告应当按合同约定向被告乐清市金鼠模具有限公司支付剩余的加工费用。
4、根据合同法的规定，当事人约定的违约金过高的可以请求人民法院予以适当的减少。双方签订的《模具开发制造协议书》是原告提供的格式版本，其对违约金相关的约定，没有对被告进行释明，该条款属于无效条款。《模具开发制造协议书》约定的违约金为合同款的三倍，违反了公平和诚实信用原则，且原告没有提供任何证据证明其所谓的延迟交付造成了损失。
综上，原告的诉请与事实不符，被告乐清市金鼠模具有限公司已经按照《模具开发协议书》的约定全面履行了其相应的开发义务，原告无权要求解除合同。另外，因为被告乐清市金鼠模具有限公司已经按约完成模具开发，原告应当支付剩余的加工费用，故请求法院依法驳回原告的全部诉请。
反诉原告乐清市金鼠模具有限公司反诉称：2017年12月15日，反诉原告与反诉被告签订了《模具开发制造协议书》，约定由反诉被告提供协议产品的设计资料，反诉原告按照反诉被告确定的设计内容开发模具。协议签订当日，双方对协议具体条款又做了补充约定。其中产品变更的，反诉被告应对生产周期相应延长。协议签订后，反诉被告对产品的设计资料进行多次变更，甚至到2018年1月初，反诉被告还在对设计进行更改，导致反诉原告出样的时间相应推迟。2018年3月9日，反诉被告通知反诉原告停止模具开发。但此时，反诉原告的模具已开发完毕，并已备好材料，马上可以出样了。反诉原告交样时间推迟并非因其自身原因造成，而系反诉被告多次变更设计导致。反诉原告无法交样系反诉被告一方无理拒绝并单方要求终止合同造成的。反诉原告已按照合同履行了其相应的义务，故反诉被告无权要求解除合同，其应按约向反诉原告支付剩余的加工费用。综上，反诉被告拒不支付剩余加工费的行为严重侵犯了反诉原告的合法权益。反诉原告故此反诉，要求法院依法判令：1、反诉被告立即支付剩余加工费用165000元及利息损失（利息按照中国人民银行同期同档次贷款利率，从起诉之日起计算至判决履行之日止）。2、本案诉讼费及相关费用均由反诉被告承担。
反诉被告乐清市常吉电气有限公司答辩称：因为反诉原告存在违约情况，所以其要求反诉被告支付剩余款项于法无据。
经审理查明：2017年12月15日，原告作为甲方，被告乐清市金鼠模具有限公司作为乙方，签订了《模具开发制造协议书》，约定：甲方委托乙方定作C35汽车空调出风口模具；由甲方向乙方提供产品的设计资料，包含产品2D图、3D数模和技术标准等产品数据；乙方按照双方在签订本协议前已经协商确定的《模具开发规划及进度控制总日程表》的要求，进行该协议模具各个阶段的工作；若因特殊情况乙方不能按《模具开发规划及进度控制总日程表》中规定的时间完成每个阶段的工作，乙方应立即将有关情况说明通知甲方，并及时提供有关证明材料，取得甲方认可，乙方的书面报告应该包含具体的可行性计划和问题对项目进度的风险说明，在不影响甲方总体开发计划的前提下，取得甲方的书面同意后，双方协商修改《模具开发规划及进度控制总日程表》，对于由于乙方原因造成的项目延迟，甲方有权追究乙方的违约责任；交样时间为2018年2月25日前，若乙方由于自身原因未能按照协议时间完成模具，甲方则每天扣除乙方1%的模具款，以此累加，10天内仍未送样，甲方有权终止合同，并要求乙方以全合同款的三倍金额作为赔偿；交货状态为完好试样件10件；交样地点为甲方所在地；开模总价为33万元，开模前预付50%（即165000元），试样检验合格后付40%（即132000元），剩余10%（即33000元）的款项在小批量供货后确认无问题后付清，若甲方在模具未生产的情况下，剩余款项在六个月内付清。2017年12月15日，原告依约向被告支付了165000元预付款。后被告未依约于《模具开发制造协议书》约定的期限内向原告交付10件完好试样件。2018年3月10日，原告委托浙江不同律师事务所向被告邮寄《律师函》，内容包括：解除原、被告签订的《模具开发制造协议书》；要求被告返还原告预付款165000元，并支付违约金99000元。
上述事实，有原告的营业执照、被告乐清市金鼠模具有限公司的企业信息、被告邵远超的流动人口登记表、《模具开发制造协议书》、转账凭证、《律师函》、QQ聊天记录、微信聊天记录及庭审笔录等在案佐证，可以认定。
本院认为，原告与被告乐清市金鼠模具有限公司之间的签订的《模具开发制造协议书》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按约全面履行自己的义务。庭审中，被告自认完成样件的时间为2018年3月9日，距离《模具开发制造协议书》约定的交样时间逾期了10天以上，且被告至今未将样品交付给原告，故原告有权依据该协议书的约定解除合同。符合解除合同条件的，当事人一方主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，原告通过《律师函》向被告发出了解除合同的通知，故原告与被告乐清市金鼠模具有限公司签订的《模具开发制造协议书》自被告方收到《律师函》时已经解除，即本院对原告的第一项诉讼请求不予支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿。本案中，《模具开发制造协议书》因被告乐清市金鼠模具有限公司一方违约而解除，原告作为守约方有权要求被告乐清市金鼠模具有限公司返还已支付的预付款，并承担赔偿责任（即支付违约金），但《模具开发制造协议书》中约定的违约金计算标准过高，现原告将计算方式调整为“以165000元为基数，自2018年3月10日起按月利率2%计算至实际履行完毕之日止，但金额以99000元为限”，符合法律规定，本院予以支持。即，反诉原告的反诉请求于法无据，本院不予支持。原告主张俩被告存在财产混同的情况，但未提供充分的证据予以证明，故本院对原告要求被告邵远超承担共同清偿责任的诉讼请求不予支持。俩被告辩称其未按时交样系原告修改变更设计导致，且双方已就生产周期延长达成补充协议，对此，原告不予认可，被告方亦未提供充分的证据予以证明，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条、第二百五十一条之规定，判决如下：
一、被告乐清市金鼠模具有限公司应于本判决生效之日起十五日内返还原告乐清市常吉电气有限公司预付款165000元，并支付违约金（以165000元为基数，自2018年3月10日起按月利率2%计算至实际履行完毕之日止，但违约金的金额以99000元为限）。款交本院转付。
二、驳回原告乐清市常吉电气有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回反诉原告乐清市金鼠模具有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉受理费3780元，减半收取1890元，由被告乐清市金鼠模具有限公司负担。反诉受理费3600元，减半收取1800元，由反诉原告乐清市金鼠模具有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。
审 判 员 王怡如
二〇一八年五月三十日
代书记员 陈 楠