广东省佛山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤06民终12291号
上诉人（原审被告）：关卓贤，男，汉族，1965年8月22日出生，住广东省开平市，
委托诉讼代理人：刘正超，广东金腾律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：袁嘉敏，女，汉族，1982年11月16日出生，住广东省佛山市禅城区，
上诉人关卓贤因与被上诉人袁嘉敏装饰装修合同纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2017）粤0604民初7055号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月10日立案后，依法组成合议庭进行审理，本案现已审理终结。
关卓贤上诉请求：1.变更一审判决第一项，改判关卓贤向袁嘉敏支付装修工程款70000元；2.案件诉讼费由袁嘉敏负担。事实与理由：1.一审判决认定事实不清，适用法律错误，应予改判。袁嘉敏没有举证证明案涉工程的工程量，关卓贤亦多次表明案涉工程未经结算需要鉴定，袁嘉敏也同意鉴定，但一审法院无视关卓贤的鉴定请求，仅以关卓贤所述认定工程量不当。根据关卓贤估算，案涉工程已完工价款应为7万元左右，而非一审判决认定的105159.2元，且最终应以鉴定为准。2.案涉工程合同书显示工程承接方为佛山市xx装饰设计有限公司，应由佛山市xx装饰设计有限公司主张权利，袁嘉敏作为原告的诉讼主体不适格。
袁嘉敏答辩称，袁嘉敏提供了工商登记证明其是佛山市禅城区xx装饰设计部的法定代表人，起诉时一审法院告知可以其个人名义起诉。
袁嘉敏向一审法院起诉请求：1.依法判令关卓贤向袁嘉敏支付现阶段已完成工程欠款190949元；2.判令本案诉讼费用由关卓贤承担。庭审中，袁嘉敏变更第一项诉讼请求为“依法判令关卓贤向袁嘉敏支付第一期、第二期的工程款合共104600元、关卓贤签名确认增加的项目欠款12092元、由袁嘉敏代关卓贤支付的漏水处理费1400元”。
一审法院认定事实：2017年2月5日，袁嘉敏、关卓贤签订《佛山市xx装饰设计公司工程合同书》，约定：工程名称为佛山巨和广场爱迪乐教育装饰工程，地点为巨和广场B座2楼，工期自2017年2月10日到2017年3月20日，工程价款为261571元；在工程价款及结算方面，双方约定当泥水砌墙、电工进行中，铺地砖进场之日关卓贤应付给袁嘉敏第一期工程款，金额为预算表的工程款20%（52300元）；工程施工过程中，当铺地砖基本完成，木工做天花、间墙进场之日，关卓贤应付袁嘉敏第二期工程款，金额为预算表的工程款20%（52300元）；工程完工验收之日20%，和增加项目。余下工程款35%完工验收后四个月内结清；工程保修期为一年，关卓贤应在一年内付清工程尾款5%。
合同后附的《爱迪乐装饰工程项目预算表》记载：杂工项目包括拆除墙身、垃圾清运，总额3550元，木工项目中硅钙板间墙38400元，泥水项目中地面找平13824元，卫生间墙身贴瓷片4160元，布设卫生间pvc排污管、去水管2500元，卫生间地面、墙身防水处理2432元，电气设备、插座项目总额44116元，排风系统中，布设排风管3600元。其后备注，如关卓贤超过七日无理由未按时支付工程费，则看作工程自动终止，并在五日内核实已完成施工项目及未完成施工材料及相应施工人工结算。
2017年3月3日，关卓贤签名确认《xx装饰设计有限公司增加项目确认表》，总额为12092元。2017年3月6日，关卓贤出具收据，确认：巨和广场爱迪乐培训中心厕所漏水处理费1400元，由施工队代支，结算时补回给施工队。
庭审中，袁嘉敏陈述：（工程）完成了90%，完成了水电、过水泥沙把地面铺平、卫生间防水、架空、蹲厕安装、排粪排污管布设、铺贴瓷片、隔墙（轻质砖、硅钙板）的制作、排风管、门和玻璃的定制、一批木工材料用来做大堂的天花、空调排水管布设、大堂防扬尘围闭等，就差门的安装、地面地胶未铺、灯、门面玻璃没装、墙身刮灰。
庭审后，一审法院于2017年8月4日组织袁嘉敏、关卓贤双方到案涉工程施工地进行现场勘查，现场可见：做天花材料包括细铁杆20条、天花硅钙板及碎料，卫生间瓷片，排气管，防水，沉池架空，布设粪管，排污管，给水管，蹲厕安装，总电箱安装，排气扇管。间墙基本做好，还差三个室。现场勘查时，经一审法院询问第一、二期结算后是否解除合同，袁嘉敏表示同意，关卓贤也表示同意，但认为最好先鉴定工程量。
2017年9月5日，关卓贤接受一审法院询问，陈述：增加项目的数额12092元、漏水处理费1400元，关卓贤均签名确认，10万多元的装修款可以支付给袁嘉敏，但是要签订一个补充协议，对未完成的工程进行继续施工。增加项目合同约定经验收后就向袁嘉敏支付。（现做完的装修工程量是）6万-7万元。现完工的有全部水泥沙、部分电、墙、抽气管，但抽气管未达到要求。电线未上天花，电工大概完成70%。木工项目实际就是指天花、间墙，天花还未做，间墙大概完成80%。
一审法院认为：本案系装饰装修合同纠纷。案涉合同不存在无效情形,受法律保护,合同各方应依约履行。合同约定，如关卓贤超过七日无理由未按时支付工程款，则视为工程自动终止，又根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人可以解除合同的情形包括：当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，现关卓贤逾期支付装修工程款，经袁嘉敏多次催告后亦未履行，既符合合同约定的解除条件，也满足法定解除的要求，且经一审法院询问，双方均同意解除合同，故案涉装修合同应予解除。合同解除后，袁嘉敏可以要求关卓贤恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。现袁嘉敏要求关卓贤支付工程款，有事实和法律依据，一审法院予以支持，并根据实际工程量确定关卓贤应支付的款项。
根据袁嘉敏陈述、现场勘查情况及关卓贤关于电工大概完成70%、间墙大概完成80%的陈述，结合项目预算表约定的项目单价，经计算，已完成的工程价值约为：杂工3550元+间墙30720元（38400元×80%）+地面找平13824元+卫生间墙身贴瓷片4160元+布设卫生间pvc排污管、去水管2500元+卫生间地面、墙身防水处理2432元+电工项目30881.2元（44116元×70%）+布设排风管3600元=91667.2元。增加项目12092元及其他费用1400元，关卓贤予以确认，亦应作为袁嘉敏的损失，由关卓贤赔偿。综上，关卓贤应支付袁嘉敏工程款105159.2元。对袁嘉敏主张超出部分，一审法院不予支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、一百四十四条的规定，缺席判决：一、关卓贤在判决发生法律效力之日起十日内向袁嘉敏支付装修工程款105159.2元；二、驳回袁嘉敏的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1331元（袁嘉敏已预交2059元，因其在法庭调查终结前提出减少诉讼请求数额，按照减少后的诉讼请求数额计算受理费为1331元，对多交的受理费728元，经袁嘉敏书面申请，一审法院予以退回），由袁嘉敏负担146元，由关卓贤负担1185元。
二审期间，袁嘉敏向本院提交了佛山市禅城区xx装饰设计部营业执照、税务登记证，拟证明袁嘉敏是佛山市禅城区xx装饰设计有限公司的经营者。关卓贤对该证据的真实性无异议，但认为佛山市禅城区xx装饰设计部与合同上盖章的佛山市xx装饰设计有限公司并非同一主体，袁嘉敏主体不适格。经审查，本院对上述营业执照、税务登记证的真实性予以确认，但其主体佛山市禅城区xx装饰设计部并非案涉合同盖章的佛山市禅城区xx装饰设计有限公司，上述证据对本案的实体处理不具有关联性，本院不予采纳。
经审理，本院对一审法院查明的事实予以确认。
另查明，《佛山市xx装饰设计公司工程合同书》第四条约定工程款收款人为袁嘉敏。二审期间，关卓贤确认双方签订的落款处乙方签字“袁嘉敏”为袁嘉敏本人所签，亦确认袁嘉敏为案涉装修工程的负责人。
二审庭审中，本院向关卓贤释明，要求其庭后三天内向本院书面答复是否需要就案涉工程申请司法鉴定，但其一直未予答复。
本院认为，围绕关卓贤的上诉请求，本案二审争议焦点为：1.袁嘉敏是否本案适格主体；2.关卓贤应向袁嘉敏支付的装修工程款数额。
关于袁嘉敏是否本案适格主体的问题。关卓贤与袁嘉敏于2017年2月5日签订的《佛山市xx装饰设计公司工程合同书》落款处乙方有“袁嘉敏”签字，关卓贤确认合同中“袁嘉敏”为袁嘉敏本人所签，且确认袁嘉敏为案涉工程的负责人，该合同第四条亦明确约定案涉工程款收款人为袁嘉敏，由此可认定袁嘉敏为案涉工程的实际施工人，其有权以实际施工人身份向关卓贤主张工程款，袁嘉敏在本案中诉讼主体适格。关卓贤关于袁嘉敏诉讼主体不适格的上诉意见理据不足，本院不予采纳。
关于关卓贤应向袁嘉敏支付的装修工程款数额问题。关卓贤上诉主张其应向袁嘉敏支付的已完工部分工程款为7万元。对此，本院认为，关卓贤没有提供相反证据证明袁嘉敏已完成的工程量，亦未申请司法鉴定，应承担举证不能的后果。关卓贤在一审阶段自认案涉工程电工约完成70%、间墙约完成80%，一审判决根据袁嘉敏的陈述、现场勘查情况及关卓贤的自认，结合双方签名确认的项目预算表，判决关卓贤应向袁嘉敏支付的工程款为91667.2元、增加项目12092元、其他费用1400元，共计105159.2元，合情合理，本院予以维持。关卓贤的该上诉理由没有事实和法律依据，本院不予支持。
综上，上诉人关卓贤的上诉请求依据不足，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费775元，由上诉人关卓贤负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 温万民
审 判 员 徐允贤
审 判 员 翁丰好
二〇一八年二月五日
法官助理 陈敏仪
书 记 员 钟伊发