安徽省合肥市蜀山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖0104民初6883号
原告：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司，住所地合肥市庐阳区濉溪路287号金鼎广场办公1-1801至1-1808室。统一社会信用代码91340100581517496N。
负责人：郑越，总经理。
委托代理人：柳丰收，北京大成（合肥）律师事务所律师。
委托代理人：王野秋，北京大成（合肥）律师事务所律师。
被告：合肥海知音乐器销售有限责任公司，住所地合肥市庐阳区长江路276号。统一社会信用代码913401007918694731。
法定代表人：李扬秋，总经理。
委托代理人：方廷昌，安徽华人律师事务所律师。
委托代理人：张乐明，安徽华人律师事务所律师。
原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司与被告合肥海知音乐器销售有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年8月29日立案受理后，依法由审判员宁晓燕适用简易程序，于2016年10月14日公开开庭进行了审理。原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司的委托代理人王野秋，被告合肥海知音乐器销售有限责任公司的委托代理人方廷昌、张乐明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司诉称：2015年3月12日，原、被告签订《施工合同》一份，被告将“合肥海知音乐器销售有限责任公司合作化路店室内装修”工程项目发包于原告，合同约定工程总造价为321813元，总工期为50天。案涉工程主材项目由原告代购，费用共计134624元，并附主材清单。合同签订后，被告又在原有的施工范围基础上要求增项，增项费用共计64249.5元。
合同签订后，原告已按照合同约定及被告的增项要求提供了施工服务，工程于2015年5月5日竣工验收合格。根据合同第五条的约定，被告应在竣工验收3天内即2015年5月8日支付至97%的工程款，一年内支付完毕。但经原告多次催要，被告至今尚欠96430.8元（包括增项款）未付，已构成严重违约。
原告为此诉至法院，请求判令：1、被告支付原告工程款96430.8元，并支付违约金20654.85元（按照同期银行贷款利率四倍计算，其中15621.15元是以84848.9元为基数自2015年5月9日暂计算至2016年5月5日；5033.7元是以96430.8元为基数，自2016年5月6日暂计算至2016年8月22日）；2016年8月23日之后的违约金按照上述标准持续计算至款清之日止；2、本案诉讼费用由被告承担。
原告对其主张提供的证据为:1、原、被告于2015年3月12日签订的《施工合同》、报价清单；2、授权委托书、董文芳身份证；3、代购报价清单、工程报价单两份；4、工作联系单、开工告知单、验收记录表、房屋现状登记表、防水工程闭水检查记录、隐蔽工程检查记录表（强电、弱电、隔墙、吊顶、饰面）五份；5、工程施工图纸；6、收条、案涉琴行网上信息打印件。
被告合肥海知音乐器销售有限责任公司辩称：一、被告已经全部履行了施工合同约定的付款义务，不存在拖欠工程款的事实，原告的诉请与事实不符，且缺乏证据支持，原告诉状陈述的增项费用与事实不符。二、原告履行施工合同存在严重违约情形，其严重迟延交付工程，造成了被告的损失，应承担相应的违约赔偿责任。三、原告交付工程存在严重的施工质量问题，并实际造成了被告的损失，应在工程款中予以扣除并承担相应的赔偿责任。四、原告在催要工程款的过程中损坏我方一架钢琴，应从工程款中扣除。
被告合肥海知音乐器销售有限责任公司对其辩称提供的证据为：1、付款凭证4份（工程款）；2、付款凭证2份（材料代购款）；3、空气治理合同、转账凭证、发票；4、现场照片一组；5、施工进度计划表及微信聊天记录；6、前台设计效果图及微信聊天记录。
经审理查明：2015年3月12日，北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司（发包方、甲方）与合肥海知音乐器销售有限责任公司（承包方、乙方）签订一份《施工合同》，其中约定：第一条工程项目工程名称：合肥海知音乐器销售有限责任公司合作化路店室内装修，工程施工范围：以报价、施工图的范围为主（含弱电），建筑面积：850，工程造价321813元整（此报价不含主材代购）。第三条工程期限根据工期和使用需要，商定工程总工期为50天，开工3月20日至5月10号，如遇下列情况，工期相应顺延：按施工准备规定，甲方未协助乙方办理临时水电及垂直运输，影响进场施工；因甲方提出增减项目而造成较大设计变更，因而影响进度；在施工中如因停电、停水3小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上，影响正常施工；非乙方原因而对隐蔽工程验收不及时影响下一道工序施工；未按合同规定支付预付款、工程款而影响施工；不可抗力的因素而延误工期。第四条工程质量本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定的安装工程验收质量标准为质量评定验收标准，本工程质量应达到国家质量评定合格标准，乙方在施工过程中必须遵守下列规定：由乙方提供给甲方要求封样的材料，施工材质应按封样样品购买，未按要求购买严禁使用；隐蔽工程必须经甲、乙双方检查，方可进行下一道工序。第五条工程价款的支付与结算支付与结算方式：本合同签订后3日内，甲方支付给乙方合同总金额30%的预付款，计人民币96543.9元；施工17天内，甲方支付给乙方合同总金额30%的工程款，计人民币96543.9元；施工35天内，甲方支付给乙方合同总金额30%的工程款，计人民币96543.9元；工程竣工验收完毕后3天内，甲方支付给乙方合同总金额7%的工程尾款，计人民币23181.3元；工程竣工验收完毕后365天内，甲方支付给乙方合同总金额3%的质保金，计人民币9000元，如甲方拖欠工程款或尾款，应向乙方支付拖欠金额的日千分之伍的违约金，确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担一切经济损失。如因乙方原因拖延工期，应向甲方支付未完成工程量的工程金额的日千分之伍的违约金。第六条施工与设计变更1、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，履约中甲、乙双方签字认可的相关文件（会议纪要、补充协议等），作为施工的补充依据，与合同具有同等的法律效力。2、由甲方及时同乙方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，待甲方认可后，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工，若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁、材料及配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方同意后方可实施。4、在施工过程中的洽商，乙方给甲方递交的洽商单1日内未作出答复，则视为甲方默认。第七条工程验收1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。2、施工中有单项工程因不可抗力或其它原因不能按时完成，乙方可以申请单项甩项验收，并不作违约处理。3、工程竣工验收后，甲方方可使用，如工程未经甲、乙双方验收，甲方提前使用或擅自动用，则视为验收合格。乙方验收通知书送达甲方3日内，不进行验收，则双方视为验收合格移交，由甲方承担工程保管及其他一切责任。4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，在保修期内凡因乙方施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期1年。第八条违约责任合同甲、乙双方签字认可后，任何一方不得以任何理由单方终止合同，否则违约方应向守约方支付合同总造价的30%的违约金。
同日，双方在报价清单（其中包括代购报价134624.6元）上加盖了公章，同时合肥海知音乐器销售有限责任公司董文芳还在报价清单上签名。
同年3月27日，原告向董文芳发出一份《开工告知单》，内容为：现海知音琴行具备了开工条件，经瑞祥工程部审核，同意施工，特此为证。工期50天，开工日期：3月27日，竣工日期：5月15日。
同年4月1日，合肥市海知音琴行批发部出具一份授权委托书给北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司，内容为：兹委托董文芳居民身份证编号：，手机：186××××1800为我单位的委托代理人，代表我单位就合作化路店海知音装修工程签署文件、进行谈判、签定合同、催要尾款和处理与之有关的一切事务。其签署真迹如本授权委托书末尾所示。我公司对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。被授权人无转委权。该授权委托书委托代理人签章处签有“因章被暂时带走，本周内补公章，现以批发部章代盖。董文芳”字样。
同年4月3日，双方工作联系单载明：根据施工现场尺寸分割与原图纸部分不符，现做了重新更改。
同年5月5日，董文芳在《分项工程及观感质量验收记录表》验收结论栏内“符合要求，同意验收”处签名。
同年5月下旬，北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司最终全面完工，同年6月5日将装修的琴房及仓库、办公室钥匙交给合肥海知音乐器销售有限责任公司。该公司已实际经营使用。
合肥海知音乐器销售有限责任公司于2015年3月19日分别支付50000元、46543.9元；2015年4月22日支付96543.9元；2015年5月15日支付96543.9元，合计支付工程款289631.7元；2015年4月3日、5月23日支付材料代购款67312元，合计134624元。
上述施工合同约定的工程价款为321813元，合肥海知音乐器销售有限责任公司已支付289631.7元，尚欠32181.3元（工程尾款23181.3元、质保金9000元）。
庭审中，合肥海知音乐器销售有限责任公司确认施工过程中主要委派董文芳与施工方进行接洽协调。
以上事实，有当事人陈述及原告提供的证据1～2、证据3中的代购报价单、证据4～6，被告提供的证据1～2、证据5在卷证实。
原告提供的证据3中的工程报价单，系打印件，无签字盖章，本院不予确认。
被告提供的证据3、4、6，原告对其真实性、合法性、关联性均有异议，本院不予确认。
本院认为，原、被告签订的施工合同，系双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，依法应受法律保护。原告履行了施工任务，被告应给付工程价款。被告尚欠原告工程款32181.3元，原告主张增项工程款64249.5元，未提供证据证实，故要求被告给付工程款96430.8元，超过32181.3元的部分，本院不予支持。原告要求被告按同期银行贷款利率四倍支付逾期付款违约金，低于合同约定的违约金标准，本院予以支持。被告辩称原告交付的工程存在严重的质量问题，未提供足够的证据证明，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告合肥海知音乐器销售有限责任公司于判决生效后十日内给付原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司工程款32181.3元；
二、被告合肥海知音乐器销售有限责任公司于判决生效后十日内给付原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司逾期付款违约金（自2015年5月9日至2016年5月5日，以23181.3元为基数，按同期银行贷款利率四倍计算；自2016年5月6日至工程款付清之日，以32181.3元为基数，按同期银行贷款利率四倍计算）；
三、驳回原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2642元，减半收取计1321元，由原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司合肥分公司负担900元，被告合肥海知音乐器销售有限责任公司负担421元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
审判员 宁晓燕
二〇一六年十一月二十九日
书记员 周 丽
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。