山东省威海市文登区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）威文经民一初字第344号
原告（反诉被告）文登市金太阳广告有限公司，住所地威海市文登区昆嵛北路84号。
法定代表人孙本林，经理。
委托代理人姜超，山东沛然律师事务所律师。
被告山东万得集团有限公司（反诉原告），住所地文登市昆嵛路58-1号。
法定代表人王钦忠，董事长。
委托代理人孙贻辉，山东联志律师事务所律师。
文登市金太阳广告有限公司（以下简称：金太阳公司）与山东万得集团有限公司（以下简称：万得公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2015年6月24日立案受理，依法由审判员于涛独任审判，公开开庭进行了审理。原告金太阳公司之法定代表人孙本林及其委托代理人姜超，被告万得公司之委托代理人孙贻辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告金太阳公司诉称，原被告素有业务往来。自2011年6月起，原告为被告多处工地进行了装修施工，合同总价款30多万元，期间被告支付部分款项，至今尚欠原告230000元。原告多次找被告协商付款事宜，被告均置之不理。请求判令被告支付工程款230000元。
被告万得公司辩称，被告不欠原告的钱，原告多处工程延期完工，导致被告损失巨大，因此请求法庭查明事实，驳回原告的请求。被告反诉要求原告赔偿因原告延期完工给被告造成的经济损失250000元，具体数额待鉴定部门确定。庭审中，被告变更反诉请求，要求原告支付延期完工违约金250000元。
针对被告的反诉，原告辩称不存在延期施工的情形，不同意被告的反诉请求。
经审理查明，原告主张：原告金太阳公司与被告万得公司自2011年6月起，签订多份装修施工合同，合同总价款为30多万元，期间被告支付部分款项，至今尚欠原告230000元。原告为要求被告支付工程款诉至本院。
为证实其主张，原告向本院提交了一下证据：一、原、被告签订的威海文邸家商场门头装修施工合同一份，证实原被告约定原告为被告施工威海文邸.家商场门头装修，工程定价50000元；二、原、被告签订的文登博览会万得展台装修施工合同一份，证实原告为被告施工文登博览会万得展台装修，工程总定价38000元；三、原被告签订的二号楼内销商场外墙装饰发光字施工合同一份，证实原告为被告施工二号楼内销商场外墙装饰发光字工程，工程定价20000元；四、原被告签订的二号楼内销商场墙体广告喷绘施工合同一份，证实原告为被告施工二号楼内销商场墙体广告喷绘工程，工程造价为23850元；五、原被告签订的文邸家威海店商场内装修施工合同一份，证实原告为被告施工文邸.家威海店商场内装修工程，工程总定价为19万元；六、印染、印花车间南门厅通道铺铁板施工合同一份，证实原告为被告施工印染、印花车间南门厅通道铺铁板工程，工程定价为1800元；七、展台预算清单一份、订货单一份、明细表一份及金太阳广告喷绘记账联十五份。八、销货清单两份，证实原告在装修文邸.家威海店时在合同约定之外为被告安装门及门套，价款合计11898元，加上原告的人工费合计工程款为15000元；九、购买鳄鱼漆收据一份及原告支付的喷漆款收据一份，证实原告在合同约定外为被告喷漆花销3950元，加上原告的人工费合计工程款为6800元。经质证，被告对证据一、二、三、四、五、六的真实性没有异议，对证据七中的展台预算清单真实性没有异议，对订货单一份、明细表一份及金太阳广告喷绘记账联十五份不予认可，对证据八、九的真实性不予认可。
被告辩称原告负责施工的工程多处存在延期完工的情形，当庭反诉要求原告赔偿被告因延期完工造成的损失250000元，庭审中，被告变更反诉请求，要求原告向被告支付违约金250000元。为证实其主张，被告向本院提交了2012年2月20日由原告出具的万得集团工程验收申请表一份，该申请表载明的工程名称为“威海店文邸.家商场装修”，合同金额19万元，工程期限自2011年8月20日至2011年9月25日，实际工期自2011年8月22日至2012年2月10日。自评栏目注明：除去图纸原因付款原因按时完工。
被告未提供证据证实原告负责施工的其他工程存在延期完工的事实。
另查，原被告签订的文邸家威海店商场内装修施工合同关于工期约定：2011年9月25日施工完毕，遇有法律规定的不可抗力情形，经甲方（被告）认可后，工期同期顺延。工程不能按时完工，每超期一天，乙方（原告）自愿向甲方支付5000元／天的违约金。
庭审中，原告金太阳公司自认被告万得公司已向其支付工程款合计170305.52元。被告万得公司辩称已向原告支付工程款的数额为177300元，未提供证据证实。
原告主张在装修文邸.家威海店时在合同约定之外为被告安装门及门套，被告应付工程款15000元及原告在合同约定外为被告喷漆，被告应付工程款6800元仅提供了销货清单和收款收据，未提供其他证据证实。
再查，被告主张原告在履行二号楼内销商场墙体广告喷绘施工合同过程中存在质量问题，被告委托他人进行维修，花销维修费6000元和1550元，应当在装修款中扣除。原告对以上事实予以认可，同意扣除维修费用6000元。
以上事实，有双方当事人陈述、施工合同、销货清单、收据、验收申请表等证据在案为凭。
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案原告为被告进行工程建设，被告万得公司应当及时支付工程款，根据原被告双方合同约定，被告万得公司合计应当向原告金太阳公司支付工程款数额为323650元，被告万得公司应当对此承担清偿责任，被告仅向原告支付工程款170305.52元，余款153344.48元拒不支付，违反了合同约定，应当承担继续履行的责任。原告所诉要求被告支付欠付的工程款的诉讼请求，理由正当，本院予以支持，但原告自愿从工程款中扣除维修费用6000元，没有违反法律规定，该部分款项应当从被告欠付的工程款中扣除。
原告主张在装修文邸.家威海店时在合同约定之外为被告安装门及门套，被告应付工程款15000元及原告在合同约定外为被告喷漆，被告应付工程款6800元仅提供了销货清单和收款收据，未提供其他证据佐证，该主张本院不予认定，原告要求被告支付以上工程款21800元的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。
原告已按照合同约定将承揽的工程施工完毕，被告反诉主张原告违反合同约定延期完工，但并未提供证据证实原告存在延期完工的事实。被告所提供的2012年2月20日由原告出具的万得集团工程验收申请表一份虽然载明完工日期为2012年2月10日，超过了原被告约定的完工日期2011年9月25日。但同时该申请表自评栏目注明：“除去图纸原因付款原因按时完工。”被告并未提出异议，且被告已将本案涉诉工程投入使用。综上，被告反诉主张原告延期施工，要求原告支付违约金250000元，证据不足，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告山东万得集团有限公司支付原告文登市金太阳广告有限公司工程款人民币153344.48元，扣除维修费用6000元，余款147344.48元，于本判决生效后五日内付清；
二、驳回原告文登市金太阳广告有限公司的其他诉讼请求；
三、驳回被告山东万得集团有限公司的反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限间的债务利息。
案件受理费2375元，由原告负担690元，由被告负担1685元。反诉费2525元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。
审判员 于涛
二〇一五年十月十九日
书记员 丛宁