营口市鲅鱼圈区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）辽0804民初609号
原告营口中昊电梯工程有限公司，住所地营口市鲅鱼圈区辽东湾大街。
法定代表人吴昊，经理。
被告营口永安房地产开发有限公司，住所地营口市青年里。
法定代表人杨开勇，董事长。
委托代理人辽宁海润律师事务所律师。
原告营口中昊电梯工程有限公司诉被告营口永安房地产开发有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告营口中昊电梯工程有限公司的法定代表人吴昊、被告营口永安房地产开发有限公司的委托代理人张志国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告营口中昊电梯工程有限公司诉称，原、被告于2011年2月28日、2012年10月31日签订设备安装工程合同及电梯设备定制合同，约定由原告为被告开发的“阳光世纪城”项目配套及安装电梯。合同对设备名称、规格型号、付款方式等均作出明确约定。合同签订后原告依约定交付、安装电梯且被告使用至今。截至起诉之日被告尚欠货款36.1462万元。被告的行为已属违约，应当根据合同约定支付违约金。请求判令被告给付货款36.1462万元，按款额的日千分之二支付违约金，并承担诉讼费用。
被告营口永安房地产开发有限公司辩称，原告起诉已过诉讼时效。原告安设电梯并未安装完毕，尚有货梯门头未安装，观光梯外护板未安装，扶梯三到四层少一层梯级，玻璃碎一块。因没有安装完毕，不存在交接、试车验收等过程，被告从来没有使用过电梯。原、被告之间的合同款项含电梯款及安装费两部分，被告结清全部电梯款，之后才能发货到现场进行安装。原告诉请的款项只是电梯安装费用。原告未给被告开运费及安装费发票。被告与原告在运费及安装费用上的账目一直未对平被告要求原告来对账，原告没有来，被告没办法继续支付费用。被告商场虽没有正式电，但可以安装。安装未完成的责任不在被告，所以不产生违约金。双方合同约定的违约金数额过高。法律规定违约金不应超过损失的30%，而原告未有任何损失，故不应支付原告违约金。
经审理查明，2011年2月28日，原、被告签订一份设备安装合同，约定原告为被告安装、调试阳光世纪城项目的乘客电梯和货梯。合同价款共计139.38万元分期给付，最后一部分价款于技术监督局验收合格后15天内付清，逾期按日千分之二给付违约金直至付清之日止。原告已履行完毕合同义务，电梯经正式验收合格后于2014年9月1日将全部证书、标志、报告交付被告，电梯早已投入使用。被告尚欠原告该合同价款217742元。2016年5月25日，被告对该笔欠款予以确认。
2012年10月31日，原、被告又签订一份电梯设备定制合同（合同价款221.2万元）和一份设备安装合同（合同价款32.16万元），约定原告为被告定制、安装、调试阳光世纪城项目的电梯，电梯定制款的1%作为质保金，于电梯验收合格一年后给付原告，其余货款于电梯交付前15天付清；安装、调试款项于技术监督局验收合格后15天内付清，逾期按日千分之二给付违约金直至付清之日止，并另行约定了双方为履行合同须承担的工作：被告需负责安装后的土建装修及地面孔洞修整、提供电源等工作。合同签订后，原告按合同约定定制完毕电梯并按被告具备的安装条件履行了能够履行的安装义务，2013年10月12日原告告知被告其扶梯安装调试完毕，因被告的扶梯装修与正式电没有全部完成，要求被告做好扶梯的成品保护工作。2016年3月10日，原告向被告借5套电梯厅门门头，于2016年5月9日归还。因被告开发的阳光世纪城项目未通正式电及没有完成后续的相应土建等工作，电梯至今未能验收、使用。2016年5月25日，被告确认尚欠原告该两份合同的价款143720元。
本院所确认的上述事实，有营业执照、合同、电梯安装竣工移交证明书、往来款项询证函、催款函、借条、联系函等证据及当事人陈述笔录在卷为凭，经庭审质证和本院的审查，可以采信。
本院认为，原、被告签订的电梯定制合同和电梯安装、调试合同，系双方真实意思表示，合同内容不违反相关法律规定，合法有效，双方均应遵照履行。对2011年2月28日签订的安装、调试合同，原、被告一致认可原告已经履行完毕合同义务，电梯于2014年9月1日验收合格；对于2012年10月31日签订的电梯设备安装合同的履行，被告在2016年5月25日确认欠原告该合同价款143720元时未提出异议，原告陈述其已经履行完毕合同义务，因被告的工地未能正式通电及完成后续的相应孔洞修整等工作使电梯至今未能验收使用，被告在庭审中未能提供相关证据证明其提出的电梯安装未完成的责任不在被告的答辩意见成立，在本院指定的举证期间内被告仍未能提供相关证据证明其按合同约定完成了须承担的工作及提供了工地施工条件,故对被告该答辩意见本院不予采信，即电梯至今未验收使用，责任不在原告。虽然原告在2013年10月12日告知被告扶梯已经安装完毕，但是比照原告从2011年2月28日至2014年9月1日历时2年6个月才完成第一份合同全部合同义务的情况，本院酌定原告履行该份合同的合理期限至2015年4月30日。2016年5月25日，被告已书面确认分别欠原告两份合同的价款为217742元和143720元。原告的债权依法受法律保护。被告应按合同约定履行及时付款的义务，逾期给付，原告有权要求被告支付违约金，因双方约定的违约金计算标准明显高于法律规定，可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条“借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。”之规定，违约金按年利率24%计算。对被告提出的双方约定的违约金过高的答辩意见予以采纳；对被告提出的其他答辩意见，因于法无据，不予采信。综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民诉法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告营口永安房地产开发有限公司于本判决生效后10日内向原告营口中昊电梯工程有限公司给付所欠合同款361462元及违约金。违约金计算方法：217742元从2014年9月16日起计算，143720元从2015年5月16日起计算，均按年利率24%计算至款项付清之日止。
二、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费6722元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省营口市中级人民法院。
审判员 丁玉玲
二〇一八年三月二日
书记员 张 健
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》第二百六十三条：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条：借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。
未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区别不同情况处理：
（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；
（二）、约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民诉法>的解释》第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。