江苏省南通市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏06民终2697号
上诉人（原审原告）：王锦云，女，1964年8月12日生，汉族，住南通市崇川区。
委托诉讼代理人：丁慎言，江苏通南律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）:南通金地投资发展有限公司，住所地南通市。
法定代表人:张建石，董事长。
委托诉讼代理人:黄冰、徐燕，北京大成（南通）律师事务所律师。
上诉人王锦云因与被上诉人南通金地投资发展有限公司（以下简称金地公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服南通市崇川区人民法院（2016）苏0602民初4644号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。
王锦云上诉请求：撤销一审判决第二项，改判金地公司于判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿王锦云违约金（以640万元为本金，按照每日万分之三的标准，自2014年7月1日起至实际交房之日止，至上诉之日暂计为1992960元），一、二审诉讼费由被上诉人负担。事实和理由：一审判决认定事实错误，案涉房屋在2015年11月20日才取得建筑工程竣工验收备案证明书，金地公司此前于2014年9月通知王锦云收房时尚未达到案涉合同第八条约定的交付条件，且至今仍未符合使用条件，金地公司应按合同约定向王锦云支付逾期交房违约金。
被上诉人金地公司答辩称，案涉工程在2014年6月30日完工，且在当日经四方主体验收合格，该日起即具备交房条件。金地公司在2014年9月已通知王锦云于2014年9月27日拿房，王锦云因自身原因未及时收房所产生的损失不应由金地公司承担。
王锦云向一审法院起诉请求：一、判令金地公司立即交付验收合格、符合使用条件的金地峰汇中心55幢124室、125室商品房；二、判令金地公司承担逾期交付房屋违约金，自合同约定的商品房交付期限（2014年6月30日）的次日起至实际交房之日止，按日向王锦云支付已付房款万分之三的违约金，暂计算至起诉之日止计1505280元；三、判令金地公司立即按多退少补原则退还所购商品房面积差异价款573845元。
一审法院认定事实：2013年3月30日，王锦云（作为买受人）与金地公司（作为出卖人）签订《商品房买卖合同》两份(合同编号分别为：SP0050、SP0051)，合同约定如下：项目建设依据：出卖人以出让方式取得青年东路南太平南路东编号为C1101的地块的土地使用权。买受人购买的商品房为预售商品房，商品房预售许可证号为通房预售证【2013】004号。买受人购买的商品房为金地峰汇中心第55幢1层124、125号房屋，该商品房用途为商业，属框剪结构。其中124号商品房合同约定：建筑面积共168.64平方米。计价方式与价款：按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米:20200元，总金额为3406528元。付款方式及期限：本合同签署当日，买受人向出卖人支付首付款人民币1706528元，剩余房款人民币1700000元在本合同签订之日起7个工作日内以银行贷款方式支付。买受人须于签约当日备齐所有按揭资料，并办理按揭贷款手续。否则，出卖人有权单方面解除合同，买受人同意出卖人单方面解除合同备案，买受人承担违约责任。125号商品房合同约定：建筑面积共136.72平方米。计价方式与价款：按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米:21894.91元，总金额为2993472元。付款方式及期限：本合同签署当日，买受人向出卖人支付首付款人民币1503472元，剩余房款人民币149万元在本合同签订之日起7个工作日内以银行贷款方式支付。买受人须于签约当日备齐所有按揭资料，并办理按揭贷款手续。否则，出卖人有权单方面解除合同，买受人同意出卖人单方面解除合同备案，买受人承担违约责任。关于面积确认及面积差异处理：根据当事人选择的计价方式以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按1种方式进行处理：1、双方自行约定：（1）合同约定面积指预测面积，产权登记面积指经南通市房管局测量核准的实测面积。（2）产权登记面积与合同约定面积发上差异时，双方同意按本合同第四条约定商品房单价据实结算，多退少补。交付期限：出卖人应当在2014年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备第1种条件（商品房经验收合格），并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。出卖人逾期交房的违约责任：1、逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行；2、逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除通知到达之日起15天内退还全部已付款，并按买受人累计付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。合同还就买受人逾期付款的违约责任、合同的延期、规划、设计变更、交接、产权登记、装饰、设备标准等事项作了相应的约定。合同签订后，王锦云办理银行按揭贷款手续，并向王锦云支付上述两份合同的购房款共计人民币6400000元。
2014年6月30日，案涉房屋建筑工程竣工验收，2015年11月20日，金地公司取得案涉房屋建筑工程竣工验收备案证明书。金地公司对王锦云主张的房屋面积误差数字、计算方法及数额均无异议。
2014年9月，金地公司通知王锦云于当年9月27日办理交房手续，王锦云等业主提出：1、金地公司未能在交房时同时提供商品房质量保证书、商品房使用说明书；2、张建石老总曾答应具体负责施工的施总将临近太平路的商铺，经验收合格的消防管道重新布设消防管道，因为这将会严重影响业主将来隔层施工；3、金地公司曾答应在2013年启动第二期“东区标志性”建筑及商业经济圈未开工，将会严重影响首期业主的重大经济利益。由此，双方产生争议，目前王锦云未接受案涉房屋。
一审法院认为，金地公司与王锦云之间签订的商品房买卖合同系双方真实意思表示，未违反我国法律行政法规的强制性规定，应为合法有效。依法成立的合同对双方均有约束力，双方均应按约履行，根据合同约定，金地公司应当于2014年6月30日前向王锦云交付经验收合格的案涉房屋，案涉房屋已于2014年6月30日验收合格，满足合同约定的交付条件，王锦云要求金地公司交付案涉商品房，于法有据，予以支持。金地公司于2014年9月方通知王锦云交房，已构成违约，应承担该段时期的逾期交房违约责任。据合同约定，逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，合同继续履行。本案中，王锦云要求金地公司承担逾期交付房屋违约金其中合理部分113920元，即自2014年7月1日起至2014年9月27日止（共计89天），以已付房款6400000元为基数按日万分之二计算的违约金，予以支持。目前案涉房屋尚未交接，王锦云提出的相关要求并非合同约定的交付条件，故其主张的2014年9月27日以后的违约金，难以支持。金地公司抗辩违约金数额过高，一审法院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并做出裁决。本案中，金地公司作为违约方应对其主张的王锦云损失过高进行举证，而金地公司未能提供充分有效的证据，且合同约定的违约金标准亦不失合理性，故其上述抗辩，不予采信。此外，王锦云要求金地公司退还两套房屋差价款合计573845元，金地公司并无异议，照准；综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条的规定，一审判决：一、南通金地投资发展有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向王锦云交付经验收合格、符合使用条件的金地峰汇中心55幢124室、55幢125室商品房。二、南通金地投资发展有限公司于判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿王锦云违约金113920元。三、南通金地投资发展有限公司于判决发生法律效力之日起十日内一次性返还王锦云55幢124室、55幢125室两套房屋差价款合计573845元。案件受理费71154元，由王锦云负担11676元，南通金地投资发展有限公司负担59478元。
经审理查明，原审查明的事实属实，本院予以确认。
二审中，王锦云提供：1.2017年5月4日，国网南通供电公司客户服务中心出具的情况说明及南通市崇川区观音山自来水厂出具的证明，证明金地公司至今未向供电供水部门申请用电、送水，案涉房屋不具备交付使用条件；2.视频资料，反映王锦云等业主向金地公司售楼处要求交房，答复称“现在还不好交房”，证明案涉房屋不具备交付条件。金地公司质证认为，第一组证据没有经办人签字，不符合证据的形式要件，且与本案无关联。第二组证据即便具备形式真实性，也不能达到其证明目的。本院审查后认为，金地公司虽对上述证据的形式真实性持有异议，但未能提供反证，故对上述证据的形式真实性予以确认，证据效力结合本案其他证据认定。
本院认为，本案争议焦点为金地公司是否存在逾期交房的违约行为，若存在，逾期交房违约金应如何计算。金地公司主张案涉工程已在2014年6月30日经四方验收合格，其通知王锦云于2014年9月27日收房，但王锦云拒绝接收，故其不应支付违约金。王锦云则主张案涉房屋直至2015年11月29日才取得建筑工程竣工验收备案证明书，至今未通水、通电，不具备交付条件，金地公司应按照日万分之三的标准支付逾期交付至今的违约金。双方争议在于对合同中约定的“经验收合格”的理解不同，即商品房验收合格到底是指建设方等有关单位的验收合格还是经竣工验收备案合格。本院认为，竣工验收，是建设单位依据建设工程管理制度、竣工验收技术标准，以及建设工程合同的约定，组织有关单位对建设工程进行查验接收的行为。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。分析上述规定，工程竣工验收系建设单位等平等地位的合同主体基于法律规定及合同约定自主进行的一种行为，是上述平等主体对施工单位是否全面履行合同义务、建设工程质量是否符合合同约定的一种确认，具有民事法律行为的性质，其效力及于合同各方。竣工验收备案，则是建设工程质监部门在建设单位申请备案并提交有关文件的情况下予以备案，以供查考的行为。根据《建设工程质量管理条例》第四十六条和第四十九条的规定，可知竣工验收备案是建设行政主管部门对建设工程质量进行监督管理的制度安排之一。是否予以备案是质监部门依法在自身职权范围内行使的权力，具有行政法律行为的性质。竣工验收备案并未对建设工程质量作任何实体的认定，仅是对建设单位自主组织的竣工验收行为等进行程序性、形式性的审查。《中华人民共和国建筑法》第六十一条明确，建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用。因此，建设工程交付使用的条件也是建设工程竣工验收合格，而非通过竣工验收备案。当然，若在合同中约定将竣工验收备案作为建设工程交付使用的条件，也是允许的，但本案中，双方约定的交付条件是“经验收合格”。根据该约定，金地公司应在2014年6月30日前将验收合格的商品房交付王锦云，但案涉房屋直至2014年6月30日才验收合格，金地公司通知王锦云于2014年9月27日收房，已超过合同约定的交付期限，存在逾期交付的违约行为，原审按照合同约定的交付时间和违约金标准计算逾期交房违约金并无不当。关于通水、通电的问题，双方合同约定“水、电在交房时达到接口预留条件”，王锦云二审中提供的证据仅能证明案涉房屋尚未接水、接电到房屋内，不能证明金地公司在交房时没有预留水、电接口，以此抗辩房屋不具备交付条件无事实和法律依据，本院不予采信。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费22737元，由上诉人王锦云负担。
本判决为终审判决。
审判长 金 玮
审判员 吕 敏
审判员 杜太光
二〇一七年十月三十日
书记员 张慧娴