安徽省马鞍山市花山区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖0503民初373号
原告：马鞍山金鹰天地实业有限公司，住所地安徽省马鞍山市花山区。
委托诉讼代理人：王东晖，安徽明博律师事务所律师。
委托诉讼代理人：朱卫华，安徽明博律师事务所律师。
被告：江苏锡厦铝业有限公司，住所地江苏省苏州工业园区。
委托诉讼代理人：朱培培，国浩律师（苏州）事务所律师。
委托诉讼代理人：李露露，国浩律师（苏州）事务所律师。
被告：中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行，住所地深圳市福田区。
委托诉讼代理人：艾奎羽，该支行职员。
委托诉讼代理人：胡珊珊，该支行职员。
原告马鞍山金鹰天地实业有限公司（以下简称金鹰公司）与被告江苏锡厦铝业有限公司（以下简称锡厦公司）、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行（以下简称建行深圳国会大厦支行）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年1月18日立案受理。本案依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金鹰公司的委托代理人王东晖、朱卫华，被告锡厦公司的委托代理人朱培培、李露露，被告建行深圳国会大厦支行的委托代理人艾奎羽、胡珊珊到庭参加了诉讼。在本案开庭审理中，锡厦公司提起反诉，但并未按期缴纳诉讼费用，经本院联系，锡厦公司确认撤回反诉。本案现已审理终结。
原告金鹰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告江苏锡厦铝业有限公司立即返还原告预付款558056.1元，赔偿各项经济损失及违约金672028.05元，合计1230084.15元（详细见附件）；2.判令被告中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行在担保限额内承担连带清偿责任；3.本案诉讼费用由两被告承担。事实与理由：2014年10月，被告锡厦公司与原告签订协议书及补充协议，由被告锡厦公司对原告马鞍山金鹰项目门窗系统工程进行制作及安装等。该协议对合同价款、工期、双方权利义务及违约责任等进行了明确约定。原告按约提供场地及条件并按合同约定支付进度款，但被告锡厦公司出现多�违约事项，包括但不限于未按照合同约定履行安装义务、提供的材料不符合双方约定、施工达不到质量标准等，经原告多次电话及书面联系仍不履行义务。原告已于2016年7月14日按照合向约定解除与被告锡厦公司的协议。被告中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行作为担保人对上述协议提供最高限额的连带保证担保。
被告锡厦公司辩称,根据合同约定，金鹰公司在收到保函后应支付合同价款的10%。建行深圳国会大厦支行的保函已经开具，锡厦公司也按约履行合同，已经完成部分工作量，金鹰公司所付预付款不能退回，且应支付锡厦公司剩余工程款。金鹰公司要求赔偿的费用过高，部分没有依据。
建行深圳国会大厦支行辩称，建行深圳国会大厦支行开具的履约保函系附解除条件的保证合同，保函有效期届满，则解除条件成就，保函失效。�金鹰公司提出索赔时保函有效期已过，建行深圳国会大厦支行的赔付责任已因解除条件成就而自动解除。
本院经审理查明：2014年10月，锡厦公司与金鹰公司签订协议书及补充协议，由锡厦公司对金鹰公司马鞍山金鹰项目门窗系统工程进行制作及安装。约定合同总价5580561元，其中断桥门窗585.58元/平方*5083.89平方=2977024元，封闭阳台4**.99元/平方*6097.42平方=2603537元。组成合同文件包括专用条款和通用条款，通用条款采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用条款》。合同专用条款约定，合同价款采用固定总价包干（综合单价及总价均固定）方式确定。承包人应在合同签订后15天内向发包人提交合同价款10%的工程履约保函，发包人收到保函后10天内向承包人支付合同价款10%的工程预付款。履约保函的期限至竣工验收完成后三月内一直�效。扣回工程款的时间比例为：从开始支付进度款的当月开始分三次扣回。承包人在相应付款节点到期后当月二十五日递交已完合同内工程量报表，包括完成的形象进度、工程量、工程量价款及监理的审核意见。在违约条款中，双方约定如承包人采购的材料不符合本合同约定，视为承包人违约，发包人有权要求该材料退场，由承包人重新采购符合合同要求的材料，并对承包人处以合同总额5%的违约金。合同还就主要材料的品牌和规格作了约定。2015年2月6日，建行深圳国会大厦支行向金鹰公司出具了履约保函，确认其承担的保证责任为558056.1元，保证方式为连带责任保证，保函的有效期至2015年9月5日。2015年4月16日，金鹰公司向锡厦公司预付了工程款558056.1元。2016年7月14日，金鹰公司向锡厦公司发出解除合同的通知，同时向锡厦公司索赔。2016年5月19日，监理单位向�厦公司发出工作联系单，确认锡厦公司施工门窗是自购品牌“邯郸力尔”铝型材现场加工，不符合合同要求，加工进度也严重滞后。2016年8月15日，监理单位作出马鞍山金鹰铝合金门窗工程栏杆预埋件后开槽后收口汇总表，确认因锡厦公司施工不合格，总计37层，每层楼预埋件开槽产生5个工作日（250元/工作日）、每层楼预埋件处粉刷收口产生7个工作日（250元/工作日）的费用。
上述事实，有原告营业执照、被告工商查询单、协议书及附件、履约保函、付款回单、联系函、律师函、解除合同通知、索赔通知及附件等证据以及当事人的陈述在案佐证。
本院认为：案涉协议约定的工期届满后，锡厦公司没有完成约定的义务，案涉工程不能按期完成成为必然事实，案涉协议也因此解除。对于案涉协议完成的工程量，双方均未在规定的期限内提交证明其主张的相应证据或者依法申请法院调取证据，本案对案涉工程完成工程量不予确认。因双方协议解除，金鹰公司请求返还预付款的主张，本院予以支持。因锡厦公司存在违约行为，按照合同约定，应当承担给付违约金的责任。双方协议约定，如承包人采购的材料不符合本合同约定，视为承包人违约，发包人有权要求该材料退场，由承包人重新采购符合合同要求的材料，并对承包人处以合同总额5%的违约金。2016年8月15日，监理单位作出马鞍山金鹰铝合金门窗工程栏杆预埋件后开槽后收口汇总表，确认因锡厦公司施工不合格，需额外产生费用111000元。原告主张因被告施工不合格，东西山墙副框不在一条直线上，安装副框时部分避雷未与总包预留避雷网连接及增加阳台临时防护的整改费用，但未能提供相应证据证明上述费用产生情况，本案不予处理。金鹰公司诉请建行�圳国会大厦支行在担保额范围内承担连带担保责任。案涉协议约定，住宅断桥窗工期为90日历天，封闭阳台为30日历天（实际开工日期以甲方开工令时间为准），但后续锡厦公司未能按期完成工程，合同履行期限并不固定。建行深圳国会大厦支行向金鹰公司出具的履约保函，确认其承担的保证责任为558056.1元，保证方式为连带责任保证，保函的有效期至2015年9月5日。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条“保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月”的规定，建行深圳国会大厦支行的保证期间应为合同解除之日起六个月。金鹰公司于2016年10月向建行深圳国会大厦支行进行索赔，并未超过该保证期间。此案经调解未果，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条的规定，判决如下：
一、被告江苏锡厦铝业有限公司于本判决生效后十日内返还原告马鞍山金鹰天地实业有限公司预付款558056.1元，支付违约金279028.05元；
二、被告江苏锡厦铝业有限公司于本判决生效后十日内支付原告马鞍山金鹰天地实业有限公司整改费用111000元；
三、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行在担保限额内承担连带清偿责任；
四、驳回原告马鞍山金鹰天地实业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15871元，由被告江苏锡厦铝业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省马鞍山市中级人民法院。
审 判 长 杜 谦
人民陪审员 高钏翔
人民陪审员 邓 峰
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 许亚楠
附：本法律文书适用法律规定的具体条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，�事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》
第三十二条保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
3、《中华人民共和国民事诉讼法》条文
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当加倍支付迟延履行金。